# FASE 1: ANALISIS INICIAL Y PLANEACION
# Estandarizacion de Documentacion - ERP Core

---

## METADATOS

| Campo | Valor |
|-------|-------|
| **Fase** | 1 - Analisis y Planeacion Inicial |
| **Proyecto** | ERP Core |
| **Fecha** | 2026-01-10 |
| **Orquestador** | PERFIL-ORQUESTADOR |
| **Metodologia** | CAPVED + SIMCO v3.8 |
| **Estado** | EN_PROGRESO |

---

## 1. OBJETIVO DE LA TAREA

Realizar un analisis y planeacion completa para la estandarizacion de la documentacion del proyecto ERP-Core, incluyendo:

1. Implementaciones realizadas que requieren documentacion actualizada
2. Estandarizacion de documentacion existente segun directivas SIMCO v3.7-3.8
3. Integraciones con otros desarrollos
4. Nuevos alcances identificados

---

## 2. CONTEXTO DEL PROYECTO

### 2.1 Estado Actual del Proyecto

```yaml
proyecto:
  nombre: ERP Core - Base Generica Reutilizable
  version: 1.2.0
  progreso: 100%  # 240 SP completados
  fase_actual: fase_02_core_business
  sprints_completados: 7
  gaps_resueltos: 5

metricas_implementacion:
  backend:
    tests_totales: 848
    cobertura: ~82%
    modulos_testeados: 15
  frontend:
    pages_creadas: 29
    stores_creados: 6
    routes_agregadas: 27
  database:
    ddl_validados: 17
    seeds_cargados: 7
    rls_tests: 10+
```

### 2.2 Documentacion Existente

```yaml
documentacion:
  total_archivos: 850+
  estructura:
    docs/: 761 archivos
    orchestration/: 87+ archivos
    backend/docs/: 3 archivos

  distribucion:
    - 00-vision-general/: 6 archivos
    - 01-analisis-referencias/: 26 archivos
    - 01-fase-foundation/: 4 modulos (MGN-001 a MGN-004)
    - 02-fase-core-business/: 6 modulos (MGN-005 a MGN-010)
    - 03-fase-vertical/: 8 modulos (MGN-011 a MGN-018)
    - 03-fase-mobile/: 1 modulo (MOB-001)
    - 04-modelado/: 140+ archivos
    - 05-user-stories/: 14 carpetas
    - 06-test-plans/: 20 archivos
    - 07-devops/: 6 archivos
    - 08-epicas/: 21 archivos
    - 97-adr/: 12 archivos
```

### 2.3 Directivas Aplicables

Las siguientes directivas SIMCO deben aplicarse para la estandarizacion:

| Directiva | Alias | Obligatoria | Proposito |
|-----------|-------|-------------|-----------|
| SIMCO-DOCUMENTACION-PROYECTO | @DOC_PROYECTO | SI | Estandar base proyectos |
| SIMCO-NOMENCLATURA | @NOMENCLATURA | SI | Patrones de nomenclatura |
| SIMCO-ESTRUCTURA-DOCS | @ESTRUCTURA_DOCS | SI | Estructura interna MD |
| SIMCO-INVENTARIOS | @INVENTARIOS | NO | Inventarios YAML |
| SIMCO-MANTENIMIENTO-DOCUMENTACION | @MANTENIMIENTO_DOCS | SI | Ciclo mantenimiento |
| SIMCO-SINCRONIZACION-BD | @SYNC_BD | SI | Sync BD-Codigo-Docs |
| SIMCO-TESTING | @TESTING | NO | Estandares testing |
| SIMCO-INTEGRACIONES-EXTERNAS | @INTEGRACIONES | NO | APIs externas |

---

## 3. ALCANCE DEL TRABAJO

### 3.1 Incluido en el Alcance

1. **Revision de Documentacion Existente**
   - Inventario completo de archivos
   - Verificacion de cumplimiento de nomenclatura
   - Validacion de estructura interna de documentos

2. **Sincronizacion Doc-Codigo-BD**
   - Verificar que documentacion refleja implementacion actual
   - Identificar gaps entre documentacion y codigo
   - Actualizar documentos desactualizados

3. **Aplicacion de Estandares SIMCO v3.7-3.8**
   - Nomenclatura de archivos y directorios
   - Estructura interna de documentos MD
   - Inventarios YAML canonicos

4. **Integraciones y Nuevos Alcances**
   - Documentar integraciones existentes (Stripe, OAuth, etc.)
   - Identificar nuevos alcances pendientes
   - Planificar documentacion de nuevas funcionalidades

### 3.2 Excluido del Alcance

- Desarrollo de nuevas funcionalidades
- Cambios en codigo fuente
- Migraciones de base de datos

---

## 4. INVENTARIO INICIAL DE AREAS A ANALIZAR

### 4.1 Modulos Documentados (Estado Actual)

| Modulo | Codigo | Estado Doc | Estado Impl | Sincronizado |
|--------|--------|------------|-------------|--------------|
| Authentication | MGN-001 | migrado_gamilit | COMPLETADO | PENDIENTE_VERIFICAR |
| Users | MGN-002 | migrado_gamilit | COMPLETADO | PENDIENTE_VERIFICAR |
| Roles | MGN-003 | migrado_gamilit | COMPLETADO | PENDIENTE_VERIFICAR |
| Tenants | MGN-004 | migrado_gamilit | COMPLETADO | PENDIENTE_VERIFICAR |
| Catalogs | MGN-005 | rf_documentado | COMPLETADO | PENDIENTE_VERIFICAR |
| Settings | MGN-006 | rf_documentado | COMPLETADO | PENDIENTE_VERIFICAR |
| Audit | MGN-007 | rf_documentado | COMPLETADO | PENDIENTE_VERIFICAR |
| Notifications | MGN-008 | rf_documentado | COMPLETADO | PENDIENTE_VERIFICAR |
| Reports | MGN-009 | rf_documentado | PLANIFICADO | N/A |
| Financial | MGN-010 | rf_documentado | COMPLETADO | PENDIENTE_VERIFICAR |
| Inventory | MGN-011 | planificado | COMPLETADO | PENDIENTE_VERIFICAR |
| Sales | MGN-012 | planificado | PLANIFICADO | N/A |
| Purchases | MGN-013 | planificado | PLANIFICADO | N/A |
| CRM | MGN-014 | planificado | PLANIFICADO | N/A |

### 4.2 Integraciones Existentes (Requieren Documentacion)

| Integracion | Estado Impl | Estado Doc | Prioridad |
|-------------|-------------|------------|-----------|
| OAuth2 (Google/Microsoft) | COMPLETADO | PARCIAL | ALTA |
| MFA/2FA | COMPLETADO | PARCIAL | ALTA |
| Email Verification | COMPLETADO | PARCIAL | MEDIA |
| WebSocket Notifications | COMPLETADO | PARCIAL | MEDIA |
| Stripe (Planned) | PLANIFICADO | PENDIENTE | BAJA |

### 4.3 Sprints Implementados vs Documentados

| Sprint | Story Points | Implementado | Documentado |
|--------|--------------|--------------|-------------|
| Sprint 1 | 36 | SI | PARCIAL |
| Sprint 2 | 37 | SI | PARCIAL |
| Sprint 3 | 36 | SI | PARCIAL |
| Sprint 4 | 33 | SI | PARCIAL |
| Sprint 5 | 12 | SI | PARCIAL |
| Sprint 6 | 30 | SI | PARCIAL |
| Sprint 7 | 35 | SI | PARCIAL |
| GAPS Resolution | 21 | SI | PARCIAL |

---

## 5. IDENTIFICACION PRELIMINAR DE GAPS

### 5.1 Gaps de Sincronizacion Doc-Codigo

| ID | Descripcion | Prioridad | Impacto |
|----|-------------|-----------|---------|
| GAP-DOC-001 | Documentacion de MFA no refleja implementacion completa | ALTA | Tests: 45, Servicios: 2 |
| GAP-DOC-002 | Trusted Devices service sin documentar | ALTA | Tests: 41, Entidad: 1 |
| GAP-DOC-003 | OAuth2 service sin ET actualizada | ALTA | Tests: 32 |
| GAP-DOC-004 | Audit module sin ET (solo RF) | MEDIA | Tests: N/A |
| GAP-DOC-005 | Notifications WebSocket sin ET | MEDIA | Tests: N/A |
| GAP-DOC-006 | Settings 3-Level service sin ET | MEDIA | Tests: 145 |

### 5.2 Gaps de Nomenclatura

| ID | Tipo | Ubicacion | Problema |
|----|------|-----------|----------|
| GAP-NOM-001 | Archivos | docs/ | Mezcla de formatos en nombres |
| GAP-NOM-002 | Carpetas | orchestration/ | Inconsistencia numeracion |
| GAP-NOM-003 | Inventarios | inventarios/ | Formatos YAML inconsistentes |

### 5.3 Gaps de Estructura

| ID | Tipo | Ubicacion | Problema |
|----|------|-----------|----------|
| GAP-EST-001 | Documentos MD | Varios | Falta seccion Metadatos estandar |
| GAP-EST-002 | README | Modulos | No todos siguen template |
| GAP-EST-003 | Trazabilidad | implementacion/ | No todos tienen TRACEABILITY.yml |

---

## 6. FASES PROPUESTAS

### FASE 1: Analisis y Planeacion Inicial (ACTUAL)
- Identificar alcance y objetivos
- Inventario de documentacion existente
- Identificacion preliminar de gaps
- **Entregable:** Este documento

### FASE 2: Analisis Detallado
- Inventario exhaustivo archivo por archivo
- Validacion de cumplimiento por directiva
- Matriz de gaps detallada
- **Entregable:** ANALISIS-DETALLADO-*.md

### FASE 3: Planeacion basada en Analisis
- Plan de accion detallado por area
- Priorizacion de tareas
- Estimacion de esfuerzo
- **Entregable:** PLAN-ESTANDARIZACION-*.md

### FASE 4: Validacion de Planeacion
- Verificar cobertura completa de gaps
- Validar contra directivas SIMCO
- Revisar dependencias
- **Entregable:** VALIDACION-PLAN-*.md

### FASE 5: Analisis de Dependencias
- Identificar archivos dependientes
- Mapear impacto de cambios
- Grafo de dependencias
- **Entregable:** DEPENDENCIAS-*.md

### FASE 6: Refinamiento del Plan
- Ajustar prioridades
- Optimizar secuencia de ejecucion
- Mitigar riesgos identificados
- **Entregable:** PLAN-REFINADO-*.md

### FASE 7: Ejecucion del Plan
- Aplicar cambios segun plan
- Documentar progreso
- Manejar excepciones
- **Entregable:** REPORTE-EJECUCION-*.md

### FASE 8: Validacion de Ejecucion
- Verificar cambios aplicados
- Validar cumplimiento de directivas
- Comparacion detallada antes/despues
- **Entregable:** VALIDACION-FINAL-*.md

---

## 7. RECURSOS Y PERFILES REQUERIDOS

### 7.1 Perfiles de Agentes

| Perfil | Responsabilidad | Fase |
|--------|-----------------|------|
| PERFIL-ORQUESTADOR | Coordinacion general | Todas |
| PERFIL-DOCUMENTATION | Creacion/actualizacion docs | 2,7 |
| PERFIL-DOCUMENTATION-VALIDATOR | Validacion de cumplimiento | 4,8 |
| PERFIL-DOCUMENTATION-MAINTAINER | Mantenimiento y purga | 6,7 |
| PERFIL-ARCHITECTURE-ANALYST | Analisis de dependencias | 5 |

### 7.2 Directivas a Aplicar

```yaml
directivas_obligatorias:
  - "@DOC_PROYECTO"
  - "@NOMENCLATURA"
  - "@ESTRUCTURA_DOCS"
  - "@MANTENIMIENTO_DOCS"
  - "@SYNC_BD"

directivas_opcionales:
  - "@INVENTARIOS"
  - "@TESTING"
  - "@INTEGRACIONES"

checklists:
  - "@CHK_DOCUMENTACION"
  - "@CHK_NOMENCLATURA"
  - "@CHK_INVENTARIOS"
  - "@CHK_MANTENIMIENTO"
  - "@CHK_SYNC_BD"

templates:
  - "@TPL_INVENTARIO"
  - "@TPL_MODULO_ESTANDAR"
  - "@TPL_INTEGRACION"
  - "@TPL_DEPRECACION"
```

---

## 8. CRITERIOS DE EXITO

### 8.1 Criterios de Completitud

- [ ] 100% de archivos inventariados
- [ ] 100% de gaps identificados y documentados
- [ ] 100% de dependencias mapeadas
- [ ] Plan de ejecucion con priorizacion clara
- [ ] Validacion contra todas las directivas SIMCO aplicables

### 8.2 Criterios de Calidad

- [ ] Nomenclatura consistente en todos los archivos
- [ ] Estructura interna estandar en todos los MD
- [ ] Inventarios YAML completos y validados
- [ ] Sincronizacion Doc-Codigo-BD verificada
- [ ] Documentacion de integraciones completa

---

## 9. PROXIMOS PASOS

1. **Iniciar FASE 2: Analisis Detallado**
   - Delegar a PERFIL-DOCUMENTATION-VALIDATOR
   - Inventario exhaustivo de documentacion
   - Validacion por directiva SIMCO

2. **Crear matriz de gaps detallada**
   - Por modulo
   - Por tipo de gap
   - Con prioridad y esfuerzo estimado

3. **Mapear dependencias**
   - Entre documentos
   - Entre documentacion y codigo
   - Entre documentacion y BD

---

## 10. APROBACION

| Rol | Estado | Fecha |
|-----|--------|-------|
| Orquestador | COMPLETADO | 2026-01-10 |
| Usuario | PENDIENTE | - |

---

*Documento generado siguiendo CAPVED + SIMCO v3.8*
*Proximo paso: FASE 2 - Analisis Detallado*
