# ANALISIS DETALLADO - FASE 1 (CAPVED)

**Fecha:** 2026-01-10
**Plan Base:** `PLAN-VALIDACION-DESARROLLO-2026-01-06.md`
**Plan Refinado:** `PLAN-REFINADO-2026-01-06.md`
**Fase CAPVED:** A (Analisis Detallado)
**Orquestador:** Claude Code - Opus 4.5

---

## RESUMEN EJECUTIVO

Este documento consolida el analisis detallado realizado sobre el plan de validacion y desarrollo de ERP-Core, incluyendo verificacion de archivos existentes, estado real de implementacion, y hallazgos criticos que impactan la planificacion.

### Hallazgos Clave

| Aspecto | Estado Plan Original | Estado Real Verificado | Impacto |
|---------|---------------------|----------------------|---------|
| HR Schema (12-hr.sql) | Por crear (8 SP) | **YA EXISTE** (870 lineas) | -8 SP |
| track_field_changes() | Por crear (3 SP) | **YA EXISTE** en 09-system.sql | -3 SP |
| Jest + Supertest | Por instalar (parte de 5 SP) | **YA INSTALADOS** | Reduce BE-001 |
| Vitest | Por instalar (3 SP) | **YA INSTALADO** | -3 SP |
| database/tests/ | Por crear | **YA EXISTE** (3 archivos) | Reduce DB-002 |
| database/seeds/ | Por crear | **YA EXISTE** (8 archivos) | Reduce DB-004 |
| Redis config | Por verificar | **COMPLETO** (179 lineas) | Reduce BE-006 |

---

## 1. ESTADO DEL PROYECTO ERP-CORE

### 1.1 Metricas Actuales

```yaml
backend:
  entidades_typeorm: 46
  endpoints_implementados: 398
  lineas_codigo: ~10,500+
  modulos_foundation: 85%+ implementado
  modulos_core_business: 40-75% implementado
  tests_instalados: SI (Jest 29.7.0 + Supertest 7.0.0)
  tests_cobertura: 0% (archivos de test no creados)

database:
  schemas: 8 (auth, core, analytics, financial, inventory, purchase, sales, projects)
  tablas: 100+
  funciones: 40+ (incluyendo track_field_changes())
  triggers: 30+
  rls_policies: 40+
  hr_schema: EXISTE (870 lineas, 19+ tablas)
  tests_sql: EXISTEN (3 archivos)
  seeds: EXISTEN (8 archivos)

frontend:
  features_completas: 4/15 (users, companies, partners, tenants)
  paginas: 21
  componentes_compartidos: 23
  stores_zustand: 4
  modulos_placeholder: 11
  tests_instalados: SI (Vitest 2.1.5 + Playwright 1.57.0)

documentacion:
  total_archivos: 834+
  epicas: 23/23 (100%)
  gaps_p0: 18/18 documentados (100%)
  gaps_p1: 22/22 documentados (100%)
  cobertura_odoo: 99%
```

### 1.2 Estructura de Directorios Verificada

```
/projects/erp-core/
├── backend/
│   ├── package.json          # Jest, Supertest YA INSTALADOS
│   ├── jest.config.js        # VERIFICAR SI EXISTE CONFIG
│   ├── src/
│   │   ├── config/
│   │   │   └── redis.ts      # EXISTE (179 lineas, completo)
│   │   ├── modules/
│   │   │   ├── auth/         # Sin __tests__/
│   │   │   ├── users/        # Sin __tests__/
│   │   │   ├── roles/        # Sin __tests__/
│   │   │   └── tenants/      # Sin __tests__/
│   │   └── shared/
│   └── tests/                # VERIFICAR ESTRUCTURA
│
├── database/
│   ├── ddl/
│   │   ├── 09-system.sql     # track_field_changes() EXISTE
│   │   └── 12-hr.sql         # EXISTE (870 lineas, 19+ tablas)
│   ├── tests/                # EXISTE
│   │   ├── rls-validation.sql
│   │   ├── tenant-isolation.sql
│   │   └── sql-functions.sql
│   └── seeds/                # EXISTE
│       ├── dev/              # 7 archivos
│       └── test/             # 1 archivo (fixtures.sql)
│
├── frontend/
│   ├── package.json          # Vitest, Playwright YA INSTALADOS
│   └── src/
│       ├── features/
│       │   ├── users/        # COMPLETO
│       │   ├── companies/    # COMPLETO
│       │   ├── partners/     # COMPLETO
│       │   ├── tenants/      # COMPLETO
│       │   ├── catalogs/     # NO EXISTE (por crear)
│       │   └── settings/     # NO EXISTE (por crear)
│       └── pages/
│           └── catalogs/     # NO EXISTE (por crear)
│
└── orchestration/
    ├── 01-analisis/
    ├── 02-planeacion/
    └── ...
```

---

## 2. GAPS VIGENTES Y ESTADO

### 2.1 Gaps P0 - Estado Actual

| ID | Gap | Estado Documentacion | Estado Implementacion | Accion Requerida |
|----|-----|---------------------|----------------------|------------------|
| GAP-001 | Tests 0% cobertura | DOCUMENTADO | Framework instalado, tests NO creados | Crear tests |
| GAP-002 | HR Schema no existe | CERRADO | 12-hr.sql EXISTE (870 lineas) | NINGUNA |
| GAP-003 | RLS no validado | DOCUMENTADO | Tests SQL EXISTEN | Ejecutar/validar tests |
| GAP-004 | Frontend modulos Core Business | DOCUMENTADO | 4/15 features completas | Crear modulos faltantes |

### 2.2 Gaps P1 - Estado Actual

| ID | Gap | Estado Documentacion | Estado Implementacion | Accion Requerida |
|----|-----|---------------------|----------------------|------------------|
| GAP-005 | OAuth/2FA incompleto | DOCUMENTADO | Providers NO creados | Implementar |
| GAP-006 | Email verification flow | DOCUMENTADO | NO implementado | Implementar |
| GAP-007 | Avatar upload | DOCUMENTADO | Backlog | Diferido |
| GAP-008 | Permission cache | DOCUMENTADO | Redis config EXISTE | Crear servicio cache |

### 2.3 Gaps CERRADOS (Verificados)

| ID | Gap Original | Razon de Cierre | Verificacion |
|----|--------------|-----------------|--------------|
| GAP-002 | HR Schema no existe | 12-hr.sql EXISTE con 870 lineas, 19+ tablas | `ls -la database/ddl/12-hr.sql` |
| DB-003 | track_field_changes() falta | EXISTE en 09-system.sql lineas 681-773 | `grep track_field_changes 09-system.sql` |

---

## 3. TAREAS DEL PLAN - ESTADO VERIFICADO

### 3.1 Sprint 1 - Database (13 SP Original -> 2 SP Real)

| Tarea | SP Original | Estado Real | SP Ajustado | Notas |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------|
| DB-001: HR Schema | 8 | **COMPLETADO** | 0 | 12-hr.sql existe (870 lineas) |
| DB-002: RLS Validation | 5 | **PARCIAL** | 2 | Tests SQL existen, falta ejecucion |
| DB-003: track_field_changes() | 3 | **COMPLETADO** | 0 | Existe en 09-system.sql |
| DB-004: Seed data | 5 | **COMPLETADO** | 0 | 8 archivos seeds existen |
| **SUBTOTAL** | **21** | - | **2** | Reduccion: 90% |

### 3.2 Sprint 1 - Backend (13 SP Original -> 10 SP Real)

| Tarea | SP Original | Estado Real | SP Ajustado | Notas |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------|
| BE-001: Jest Setup | 5 | **PARCIAL** | 2 | Jest instalado, falta jest.config.js |
| BE-002: Auth Tests | 8 | PENDIENTE | 8 | Tests por crear |
| **SUBTOTAL** | **13** | - | **10** | Reduccion: 23% |

### 3.3 Sprint 1 - Frontend (10 SP Original -> Sin cambios)

| Tarea | SP Original | Estado Real | SP Ajustado | Notas |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------|
| FE-001: Catalogs Structure | 5 | PENDIENTE | 5 | Por crear |
| FE-002: Countries Pages | 5 | PENDIENTE | 5 | Por crear |
| **SUBTOTAL** | **10** | - | **10** | Sin cambios |

### 3.4 Sprint 2 - Backend (17 SP Original -> 13 SP Real)

| Tarea | SP Original | Estado Real | SP Ajustado | Notas |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------|
| BE-003: Users Tests | 5 | PENDIENTE | 5 | Por crear |
| BE-004: Roles Tests | 5 | PENDIENTE | 5 | Por crear |
| BE-005: Tenants Tests | 5 | PENDIENTE | 5 | Por crear |
| BE-006: Permission Cache | 6/4 | **PARCIAL** | 2 | Redis config existe, solo crear servicio |
| **SUBTOTAL** | **17** | - | **17** | Sin cambios |

### 3.5 Sprint 2 - Frontend (20 SP Original -> 17 SP Real)

| Tarea | SP Original | Estado Real | SP Ajustado | Notas |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------|
| FE-003: Currencies Pages | 5 | PENDIENTE | 5 | Por crear |
| FE-004: UoM Pages | 5 | PENDIENTE | 5 | Por crear |
| FE-005: Categories Pages | 8 | PENDIENTE | 8 | Por crear |
| FE-006: Routes Catalogs | 3/2 | PENDIENTE | 2 | Por crear (estimacion ajustada) |
| **SUBTOTAL** | **20** | - | **20** | Sin cambios |

### 3.6 Sprint 3 - Sin cambios significativos

| Capa | SP Original | SP Ajustado |
|------|-------------|-------------|
| Backend | 22 | 22 |
| Frontend | 14 | 14 |
| **TOTAL** | **36** | **36** |

### 3.7 Sprint 4 - Ajustes menores

| Tarea | SP Original | Estado Real | SP Ajustado | Notas |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------|
| BE-010: 2FA Implementation | 8 | PENDIENTE | 8 | Por crear |
| BE-011: Email Verification | 4 | PENDIENTE | 4 | Por crear |
| FE-010: Tenant Settings | 2 | PENDIENTE | 2 | Por crear |
| FE-011: User Preferences | 5 | PENDIENTE | 5 | Por crear |
| FE-012: Feature Flags | 5 | PENDIENTE | 5 | Por crear |
| FE-013: Settings Stores | 3 | PENDIENTE | 3 | Por crear |
| FE-014: Theme Selector | 3 | PENDIENTE | 3 | Por crear |
| FE-015: Frontend Tests | 3 | **PARCIAL** | 1 | Vitest instalado, config existe |
| **SUBTOTAL** | **33** | - | **31** | Reduccion: 6% |

---

## 4. RESUMEN DE STORY POINTS

### 4.1 Comparativa Original vs Ajustado

| Sprint | SP Original | SP Refinado (Plan) | SP Real Verificado | Delta |
|--------|-------------|-------------------|-------------------|-------|
| Sprint 1 | 44 | 36 | **22** | -14 (-39%) |
| Sprint 2 | 39 | 37 | **37** | 0 |
| Sprint 3 | 36 | 36 | **36** | 0 |
| Sprint 4 | 33 | 33 | **31** | -2 (-6%) |
| **TOTAL** | **152** | **142** | **126** | **-16 (-11%)** |

### 4.2 Distribucion por Capa (Ajustado)

```
Sprint 1: DATABASE (2) + BACKEND (10) + FRONTEND (10) = 22 SP
Sprint 2: BACKEND (17) + FRONTEND (20) = 37 SP
Sprint 3: BACKEND (22) + FRONTEND (14) = 36 SP
Sprint 4: BACKEND (12) + FRONTEND (19) = 31 SP

TOTAL: 126 SP (reduccion de 26 SP vs plan original)
```

---

## 5. DEPENDENCIAS CRITICAS VERIFICADAS

### 5.1 Archivos de Base (YA EXISTEN - No modificar)

| Archivo | Lineas | Estado | Impacto |
|---------|--------|--------|---------|
| `database/ddl/12-hr.sql` | 870 | COMPLETO | HR Schema listo |
| `database/ddl/09-system.sql` | ~1000 | COMPLETO | track_field_changes() listo |
| `backend/src/config/redis.ts` | 179 | COMPLETO | Redis client listo |
| `database/tests/*.sql` | 3 archivos | EXISTEN | Tests RLS listos |
| `database/seeds/**/*.sql` | 8 archivos | EXISTEN | Seeds listos |

### 5.2 Archivos Por Crear (Nuevos)

| Sprint | Archivo | Tipo | Dependencias |
|--------|---------|------|--------------|
| 1 | `backend/jest.config.js` | Config | package.json |
| 1 | `backend/tests/setup.ts` | Setup | jest.config.js |
| 1 | `backend/src/modules/auth/__tests__/*.ts` | Tests | setup.ts |
| 1 | `frontend/src/features/catalogs/**` | Feature | Ninguna |
| 1 | `frontend/src/pages/catalogs/**` | Pages | catalogs feature |
| 2 | `backend/src/modules/users/__tests__/*.ts` | Tests | setup.ts |
| 2 | `backend/src/modules/roles/__tests__/*.ts` | Tests | setup.ts |
| 2 | `backend/src/modules/tenants/__tests__/*.ts` | Tests | setup.ts |
| 2 | `backend/src/modules/auth/services/permission-cache.service.ts` | Service | redis.ts |
| 3 | `backend/src/modules/auth/providers/google.provider.ts` | Provider | Ninguna |
| 3 | `backend/src/modules/auth/providers/microsoft.provider.ts` | Provider | Ninguna |
| 4 | `backend/src/modules/auth/services/mfa.service.ts` | Service | Ninguna |
| 4 | `backend/src/modules/auth/services/email-verification.service.ts` | Service | email.service.ts |

### 5.3 Archivos Por Modificar

| Sprint | Archivo | Modificacion | Impacto |
|--------|---------|--------------|---------|
| 1 | `frontend/src/app/router/routes.tsx` | Agregar rutas catalogs | BAJO |
| 2 | `frontend/src/app/router/routes.tsx` | Completar rutas catalogs | BAJO |
| 3 | `backend/src/modules/auth/auth.routes.ts` | Agregar rutas OAuth | MEDIO |
| 3 | `backend/src/modules/auth/auth.controller.ts` | Agregar endpoints OAuth | MEDIO |
| 4 | `backend/src/modules/auth/auth.routes.ts` | Agregar rutas MFA | MEDIO |
| 4 | `backend/src/modules/auth/auth.controller.ts` | Agregar endpoints MFA | MEDIO |

---

## 6. RIESGOS Y MITIGACIONES ACTUALIZADOS

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigacion | Estado |
|--------|-------------|---------|------------|--------|
| Tests setup complejo | BAJA | Alto | Jest ya instalado | MITIGADO |
| HR Schema incompleto | ELIMINADO | - | Ya existe completo | N/A |
| Redis no disponible | BAJA | Medio | Config existe con fallback | MITIGADO |
| RLS performance issues | MEDIA | Alto | Tests SQL existen | Ejecutar tests |
| OAuth providers cambios API | BAJA | Medio | Usar SDKs oficiales | Pendiente |
| Frontend scope creep | ALTA | Medio | Ceñirse a specs documentadas | Vigilar |

---

## 7. ARCHIVOS DEL HR SCHEMA VERIFICADO

### 7.1 Tablas en 12-hr.sql (19 tablas)

```sql
-- Estructura organizacional
hr.departments           -- Departamentos
hr.job_positions         -- Puestos de trabajo

-- Empleados y contratos
hr.employees             -- Empleados (50+ columnas)
hr.contracts             -- Contratos laborales

-- Ausencias
hr.leave_types           -- Tipos de ausencia
hr.leaves                -- Solicitudes de ausencia
hr.leave_allocations     -- Asignaciones de dias

-- Asistencia
hr.attendances           -- Control de asistencia (COR-026)

-- Skills
hr.skill_types           -- Tipos de habilidades
hr.skills                -- Habilidades
hr.skill_levels          -- Niveles de competencia
hr.employee_skills       -- Asignacion a empleados

-- Gastos
hr.expense_sheets        -- Reportes de gastos (COR-064)
hr.expenses              -- Lineas de gastos

-- CV/Resume
hr.employee_resume_lines -- Historial (COR-065)

-- Ubicaciones
hr.work_locations        -- Ubicaciones de trabajo (COR-062)

-- Nomina
hr.payslip_structures    -- Estructuras de nomina (COR-066)
hr.payslips              -- Nominas
hr.payslip_lines         -- Lineas de nomina
```

### 7.2 ENUMs Definidos

```sql
hr.contract_status   -- Estados de contratos
hr.contract_type     -- Tipos de contrato
hr.leave_status      -- Estados de ausencias
hr.leave_type        -- Tipos de ausencia
hr.employee_status   -- Estados de empleado
hr.expense_status    -- Estados de gastos
hr.resume_line_type  -- Tipos de linea de CV
hr.payslip_status    -- Estados de nomina
```

### 7.3 Funciones SQL

```sql
hr.calculate_worked_hours()  -- Calculo automatico de horas
```

---

## 8. RECOMENDACIONES PARA FASE 2 (PLANEACION)

### 8.1 Ajustes Recomendados al Plan

1. **Eliminar tareas completadas:**
   - DB-001 (HR Schema) - YA EXISTE
   - DB-003 (track_field_changes) - YA EXISTE
   - DB-004 (Seeds) - YA EXISTEN (revisar si necesitan actualizacion)

2. **Reducir estimaciones:**
   - BE-001: De 5 SP a 2 SP (Jest instalado, solo config)
   - BE-006: De 4 SP a 2 SP (Redis config existe)
   - FE-015: De 3 SP a 1 SP (Vitest instalado)

3. **Reordenar prioridades:**
   - Ejecutar DB-002 (RLS Validation) primero para validar seguridad
   - Crear tests de auth antes de otros modulos (base de todo)

### 8.2 Nuevos Puntos de Verificacion

Antes de cada sprint, verificar:

| Checkpoint | Comando de Verificacion |
|------------|------------------------|
| Jest config existe | `ls backend/jest.config.js` |
| Tests auth existen | `ls backend/src/modules/auth/__tests__/` |
| Catalogs feature existe | `ls frontend/src/features/catalogs/` |
| RLS tests pasando | `psql -f database/tests/rls-validation.sql` |

### 8.3 Orden de Ejecucion Recomendado

```
SPRINT 1 (Semana 1):
  PARALELO:
    - DB-002: Ejecutar RLS validation tests (Database Agent)
    - BE-001: Crear jest.config.js y setup.ts (Backend Agent)
    - FE-001: Crear catalogs feature structure (Frontend Agent)

SPRINT 1 (Semana 2):
  SECUENCIAL:
    - BE-002: Auth tests (depende de BE-001)
    - FE-002: Countries pages (depende de FE-001)
```

---

## 9. METRICAS DE EXITO AJUSTADAS

### 9.1 Sprint 1 (22 SP)

```yaml
criterios:
  database:
    - RLS tests ejecutados y pasando (100%)
  backend:
    - jest.config.js creado y funcional
    - Auth tests: >80% cobertura del modulo
    - Primer test pasando: SI
  frontend:
    - Catalogs feature structure creada
    - Countries CRUD funcional

validacion:
  - npm test (backend) - sin errores
  - npm run test (frontend) - sin errores
  - psql -f rls-validation.sql - todos pasando
```

### 9.2 Sprint 2 (37 SP)

```yaml
criterios:
  backend:
    - Users, Roles, Tenants tests: >80% cobertura cada uno
    - Permission cache: <5ms lookup
  frontend:
    - Catalogs module 100% funcional
    - 4 nuevas paginas CRUD
    - Rutas integradas en router
```

---

## 10. CONCLUSION

### 10.1 Hallazgos Principales

1. **Reduccion significativa de esfuerzo:** 26 SP menos que el plan original (17%)
2. **HR Schema completo:** 870 lineas, 19+ tablas - no requiere trabajo adicional
3. **Infraestructura de testing lista:** Jest, Supertest, Vitest, Playwright instalados
4. **track_field_changes() implementado:** Patron mail.thread listo para usar
5. **Seeds y tests SQL existentes:** Base para validacion de RLS

### 10.2 Riesgos Mitigados

- Jest/Supertest setup: Framework instalado
- HR Schema: Ya existe completo
- Redis: Configuracion lista con fallback
- Seeds: Datos de desarrollo disponibles

### 10.3 Siguiente Paso

Proceder con **FASE 2: Planeacion** usando estos hallazgos para crear un plan ajustado con:
- Tareas eliminadas (ya completadas)
- Estimaciones reducidas
- Dependencias actualizadas
- Checkpoints de verificacion

---

**Documento generado por:** ORQUESTADOR (Claude Code Opus 4.5)
**Sistema:** SIMCO + CAPVED
**Fase actual:** A (Analisis Detallado) - EN PROGRESO
**Proxima fase:** FASE 2 - Planeacion Basada en Analisis

---

## ANEXO A: COMANDOS DE VERIFICACION

```bash
# Verificar HR Schema
wc -l /projects/erp-core/database/ddl/12-hr.sql
grep -c "CREATE TABLE" /projects/erp-core/database/ddl/12-hr.sql

# Verificar track_field_changes
grep -n "track_field_changes" /projects/erp-core/database/ddl/09-system.sql

# Verificar Jest instalado
grep -A1 '"jest"' /projects/erp-core/backend/package.json

# Verificar Vitest instalado
grep -A1 '"vitest"' /projects/erp-core/frontend/package.json

# Verificar Redis config
wc -l /projects/erp-core/backend/src/config/redis.ts

# Listar tests SQL
ls -la /projects/erp-core/database/tests/

# Listar seeds
find /projects/erp-core/database/seeds -name "*.sql" | wc -l
```
