# FASE 4: VALIDACION DE PLANEACION
# Verificacion del Plan contra el Analisis Detallado

---

## METADATOS

| Campo | Valor |
|-------|-------|
| **Fase** | 4 - Validacion de Planeacion |
| **Proyecto** | ERP Core |
| **Fecha** | 2026-01-10 |
| **Metodologia** | CAPVED + SIMCO v3.8 |
| **Estado** | COMPLETADO |

---

## 1. MATRIZ DE COBERTURA: GAPS vs TAREAS

### 1.1 Gaps P0 (Criticos) - 15 items

| Gap ID | Descripcion | Tarea Asignada | Sprint | Cubierto |
|--------|-------------|----------------|--------|----------|
| GAP-P0-001 | 8 modulos verticales vacios | C1-C8, E3 | 1 | SI |
| GAP-P0-002 | ET-auth-backend.md desactualizada | B1 | 1 | SI |
| GAP-P0-003 | ET-FIN-backend.md desactualizada | B2 | 1 | SI |
| GAP-P0-004 | Error YAML MASTER_INVENTORY | A1 | 1 | SI |
| GAP-P0-005 | MGN-011 Sales sin ET | C1 | 1 | SI |
| GAP-P0-006 | MGN-012 Purchases sin ET | C2 | 1 | SI |
| GAP-P0-007 | MGN-013 Inventory sin ET | C3 | 1 | SI |
| GAP-P0-008 | MGN-014 HR sin ET | C4 | 1 | SI |
| GAP-P0-009 | MGN-015 CRM sin ET | C5 | 1 | SI |
| GAP-P0-010 | MGN-016 Projects sin ET | C6 | 1 | SI |
| GAP-P0-011 | MGN-017 Partners sin ET | C7 | 1 | SI |
| GAP-P0-012 | MGN-018 Companies sin ET | C8 | 1 | SI |
| GAP-P0-013 | BACKEND_INVENTORY incompleto | A2 | 1 | SI |
| GAP-P0-014 | FRONTEND_INVENTORY incompleto | A3 | 1 | SI |
| GAP-P0-015 | DEPENDENCY_GRAPH desactualizado | A4 | 1 | SI |

**Cobertura P0:** 15/15 = **100%**

### 1.2 Gaps P1 (Altos) - 12 items

| Gap ID | Descripcion | Tarea Asignada | Sprint | Cubierto |
|--------|-------------|----------------|--------|----------|
| GAP-P1-001 | 30 archivos FASE-X | D1 | 2 | SI |
| GAP-P1-002 | 8 archivos ET mixed-case | D2 | 2 | SI |
| GAP-P1-003 | 25 archivos DDL-SPEC | D3 | 2 | SI |
| GAP-P1-004 | 16 archivos huerfanos | E1 | 2 | SI |
| GAP-P1-005 | TRACEABILITY_MATRIX desactualizado | A5 | 1 | SI |
| GAP-P1-006 | Tests faltantes (companies, reports, crm) | F1 | 2 | SI |
| GAP-P1-007 | Tests faltantes (projects, notifications) | F2 | 2 | SI |
| GAP-P1-008 | 59 directorios sin numero | D4 | 2 | SI |
| GAP-P1-009 | Falta _MAP.md por fase | E2 | 2 | SI |
| GAP-P1-010 | Verificar DDL vs ORM | F3 | 2 | SI |
| GAP-P1-011 | Sincronizar conteos inventarios | E4 | 2 | SI |
| GAP-P1-012 | 96 archivos sin prefijo | D5 | 2 | SI |

**Cobertura P1:** 12/12 = **100%**

### 1.3 Gaps P2 (Medios) - 8 items

| Gap ID | Descripcion | Tarea Asignada | Sprint | Cubierto |
|--------|-------------|----------------|--------|----------|
| GAP-P2-001 | Documentar integraciones | G1 | 3 | SI |
| GAP-P2-002 | Prefijo REF- archivos ref | G2 | 3 | SI |
| GAP-P2-003 | Indices tematicos | G3 | 3 | SI |
| GAP-P2-004 | Script validacion cruzada | G4 | 3 | SI |
| GAP-P2-005 | Documentar DTOs en ET | G5 | 3 | SI |
| GAP-P2-006 | Mapa visual dependencias | G6 | 3 | SI |
| GAP-P2-007 | Estandarizar updated_by | G7 | 3 | SI |
| GAP-P2-008 | Crear CONVENCIONES.md | G8 | 3 | SI |

**Cobertura P2:** 8/8 = **100%**

---

## 2. RESUMEN DE COBERTURA

```
GAPS TOTALES:           35
GAPS CUBIERTOS:         35
COBERTURA:              100%

POR PRIORIDAD:
├── P0 (Criticos):      15/15 (100%)
├── P1 (Altos):         12/12 (100%)
└── P2 (Medios):        8/8   (100%)

POR SPRINT:
├── Sprint 1:           18 gaps (P0 + parte P1)
├── Sprint 2:           9 gaps (P1)
└── Sprint 3:           8 gaps (P2)
```

---

## 3. VALIDACION DE DEPENDENCIAS

### 3.1 Orden de Ejecucion Correcto

| Tarea | Depende de | Validacion |
|-------|------------|------------|
| A2 (BACKEND_INVENTORY) | A1 (MASTER fix) | OK - A1 primero |
| A3 (FRONTEND_INVENTORY) | A1 (MASTER fix) | OK - A1 primero |
| A5 (TRACEABILITY) | A4 (DEPENDENCY) | OK - A4 primero |
| B1 (ET-auth) | - | OK - Sin dependencias |
| B2 (ET-FIN) | - | OK - Sin dependencias |
| C1-C8 (ET verticales) | - | OK - Pueden ser paralelas |
| D1-D5 (Nomenclatura) | Sprint 1 completo | OK - Sprint 2 |
| E1-E4 (Estructura) | Sprint 1 completo | OK - Sprint 2 |
| F1-F3 (Tests/Sync) | - | OK - Independientes |
| G1-G8 (Mejoras) | Sprint 1-2 completo | OK - Sprint 3 |

### 3.2 Conflictos Potenciales

| Conflicto | Tareas | Mitigacion |
|-----------|--------|------------|
| Renombrar archivos referenciados | D1, D2, D3, D4, D5 | Actualizar referencias internas |
| Mover archivos entre directorios | E1 | Verificar enlaces en _MAP.md |
| Cambiar estructura inventarios | A1-A5 | Mantener backward compatibility |

---

## 4. VALIDACION DE ESTIMACIONES

### 4.1 Esfuerzo por Bloque

| Bloque | Tareas | Estimado | Razonable |
|--------|--------|----------|-----------|
| A (Inventarios) | 5 | 13h | SI |
| B (ET existentes) | 2 | 14h | SI |
| C (ET verticales) | 8 | 32h | SI - puede reducirse con templates |
| D (Nomenclatura) | 5 | 12.5h | SI |
| E (Estructura) | 4 | 8h | SI |
| F (Tests/Sync) | 3 | 24h | SI - depende de complejidad |
| G (Mejoras) | 8 | 19.5h | SI |

### 4.2 Esfuerzo Total

```
ESTIMADO EN PLAN:       121-135 horas
VALIDACION:             123 horas (dentro de rango)
MARGEN DE ERROR:        +/- 10%
```

---

## 5. VALIDACION DE PERFILES

### 5.1 Capacidad por Perfil

| Perfil | Horas Asignadas | Capacidad | Validacion |
|--------|-----------------|-----------|------------|
| DOCUMENTATION | 70h | Alta | OK |
| DOCUMENTATION-MAINTAINER | 18h | Alta | OK |
| TESTING | 20h | Media | OK - Puede requerir apoyo |
| DATABASE-AUDITOR | 4h | Alta | OK |
| DEVOPS | 3h | Alta | OK |
| ARCHITECTURE-ANALYST | 2h | Alta | OK |

### 5.2 Paralelizacion Posible

```yaml
dia_1:
  paralelo:
    - DOCUMENTATION-MAINTAINER: A1
    - DOCUMENTATION: A4, A5

dia_2:
  paralelo:
    - DOCUMENTATION: B1
    - DOCUMENTATION: B2

dia_3_4:
  paralelo:
    - DOCUMENTATION: C1, C2, C3, C4
    - DOCUMENTATION: C5, C6, C7, C8

dia_5:
  paralelo:
    - DOCUMENTATION-MAINTAINER: D1, D2, D3
    - DOCUMENTATION: A2, A3

dia_6:
  paralelo:
    - DOCUMENTATION-MAINTAINER: D4, D5
    - DOCUMENTATION: E1, E2, E3, E4
```

---

## 6. CRITERIOS DE ACEPTACION VALIDADOS

### 6.1 Checklist de Requisitos

| Requisito | Presente en Plan | Validado |
|-----------|------------------|----------|
| Todos gaps P0 cubiertos | SI | OK |
| Todos gaps P1 cubiertos | SI | OK |
| Todos gaps P2 cubiertos | SI | OK |
| Orden de dependencias correcto | SI | OK |
| Perfiles adecuados asignados | SI | OK |
| Estimaciones razonables | SI | OK |
| Checklists de validacion incluidos | SI | OK |
| Riesgos identificados | SI | OK |

### 6.2 Gaps No Cubiertos

```
NINGUNO - Todos los 35 gaps tienen tarea asignada
```

---

## 7. RECOMENDACIONES DE AJUSTE

### 7.1 Optimizaciones Sugeridas

1. **Reducir tiempo Bloque C:** Usar templates para ET verticales
2. **Paralelizar Bloque F:** Tests pueden ejecutarse en paralelo
3. **Automatizar Bloque D:** Script para renombrar archivos en batch

### 7.2 Ajustes al Cronograma

```
ORIGINAL:           9 dias
OPTIMIZADO:         7-8 dias (con paralelizacion)
AHORRO:             1-2 dias
```

---

## 8. CONCLUSION

| Aspecto | Estado |
|---------|--------|
| Cobertura de Gaps | 100% |
| Orden de Dependencias | Correcto |
| Estimaciones | Razonables |
| Asignacion de Perfiles | Adecuada |
| Paralelizacion | Posible |

**RESULTADO:** Plan VALIDADO y listo para ejecucion

---

## 9. APROBACION

| Rol | Estado | Fecha |
|-----|--------|-------|
| Validador | COMPLETADO | 2026-01-10 |
| Usuario | PENDIENTE | - |

---

*Validacion completada siguiendo CAPVED + SIMCO v3.8*
*Proximo paso: FASE 5 - Analisis de Dependencias*
