# FASE 7: REPORTE DE EJECUCION
# Estandarizacion de Documentacion - ERP Core

---

## METADATOS

| Campo | Valor |
|-------|-------|
| **Fase** | 7 - Ejecucion del Plan |
| **Proyecto** | ERP Core |
| **Fecha Inicio** | 2026-01-10 |
| **Metodologia** | CAPVED + SIMCO v3.8 |
| **Estado** | EN_PROGRESO |

---

## 1. RESUMEN DE EJECUCION

### 1.1 Estado General

```
PLAN TOTAL:                 7 dias, 105 horas
EJECUTADO:                  En progreso
SPRINTS COMPLETADOS:        0/3 (Sprint 1 en curso)
```

### 1.2 Progreso por Sprint

| Sprint | Estado | Tareas Completadas | Tareas Pendientes |
|--------|--------|-------------------|-------------------|
| Sprint 1 (Criticos) | EN_PROGRESO | 1 | 17 |
| Sprint 2 (Nomenclatura) | PENDIENTE | 0 | 9 |
| Sprint 3 (Mejoras) | PENDIENTE | 0 | 8 |

---

## 2. TAREAS COMPLETADAS

### 2.1 Bloque A: Inventarios

| Tarea | Archivo | Estado | Notas |
|-------|---------|--------|-------|
| A1 | MASTER_INVENTORY.yml | COMPLETADO | Error YAML corregido (lineas 1053-1105) |
| A2 | BACKEND_INVENTORY.yml | PENDIENTE | Agregar MGN-005 a MGN-010 |
| A3 | FRONTEND_INVENTORY.yml | PENDIENTE | Agregar MGN-005 a MGN-009 |
| A4 | DEPENDENCY_GRAPH.yml | PENDIENTE | Actualizar (36 dias desactualizado) |
| A5 | TRACEABILITY_MATRIX.yml | PENDIENTE | Actualizar metricas |

**Detalle A1:**
- Problema: Mezcla de propiedades escalares y lista en `metricas_ddl`
- Solucion: Separar en `metricas_ddl` (propiedades) y `archivos_ddl_extensiones` (lista)
- Validacion: `python3 -c "import yaml; yaml.safe_load(open('MASTER_INVENTORY.yml'))"` = OK

---

## 3. TAREAS PENDIENTES - SPRINT 1

### 3.1 Bloque A Restante

```yaml
A2_BACKEND_INVENTORY:
  accion: Agregar secciones para MGN-005 a MGN-010
  esfuerzo: 2h
  prioridad: ALTA

A3_FRONTEND_INVENTORY:
  accion: Agregar secciones para MGN-005 a MGN-009
  esfuerzo: 2h
  prioridad: ALTA

A4_DEPENDENCY_GRAPH:
  accion: Actualizar modulos y dependencias
  esfuerzo: 1.5h
  prioridad: ALTA

A5_TRACEABILITY_MATRIX:
  accion: Actualizar test_coverage (0% → ~82%), sprints
  esfuerzo: 1.5h
  prioridad: ALTA
```

### 3.2 Bloque B: ET Existentes

```yaml
B1_ET_AUTH:
  archivo: docs/01-fase-foundation/MGN-001-auth/especificaciones/ET-auth-backend.md
  accion: Agregar 6 servicios nuevos (mfa, trusted-devices, email-verification, permission-cache, apiKeys, oauth)
  esfuerzo: 4h
  prioridad: ALTA

B2_ET_FIN:
  archivo: docs/02-fase-core-business/MGN-010-financial/especificaciones/ET-FIN-backend.md
  accion: Agregar 8 servicios nuevos (invoices, payments, payment-methods, payment-terms, journal-entries, reconcile-models, taxes, incoterms)
  esfuerzo: 5h
  prioridad: ALTA
```

### 3.3 Bloque C: ET Verticales (Crear nuevas)

| Tarea | Modulo | Servicios | Archivo a Crear |
|-------|--------|-----------|-----------------|
| C1 | MGN-011 Sales | 5 | docs/03-fase-vertical/MGN-011-sales/especificaciones/ET-SALES-backend.md |
| C2 | MGN-012 Purchases | 2 | docs/03-fase-vertical/MGN-012-purchases/especificaciones/ET-PURCHASES-backend.md |
| C3 | MGN-013 Inventory | 9 | docs/03-fase-vertical/MGN-013-inventory/especificaciones/ET-INVENTORY-backend.md |
| C4 | MGN-014 HR | 7 | docs/03-fase-vertical/MGN-014-hr/especificaciones/ET-HR-backend.md |
| C5 | MGN-015 CRM | 4 | docs/03-fase-vertical/MGN-015-crm/especificaciones/ET-CRM-backend.md |
| C6 | MGN-016 Projects | 3 | docs/03-fase-vertical/MGN-016-projects/especificaciones/ET-PROJECTS-backend.md |
| C7 | MGN-017 Partners | 2 | docs/03-fase-vertical/MGN-017-partners/especificaciones/ET-PARTNERS-backend.md |
| C8 | MGN-018 Companies | 1 | docs/03-fase-vertical/MGN-018-companies/especificaciones/ET-COMPANIES-backend.md |

---

## 4. TAREAS PENDIENTES - SPRINT 2

### 4.1 Bloque D: Nomenclatura

| Tarea | Descripcion | Archivos | Esfuerzo |
|-------|-------------|----------|----------|
| D1 | Renombrar FASE-X | 30 | 1.5h |
| D2 | Normalizar ET UPPERCASE | 8 | 0.5h |
| D3 | Estandarizar DDL-SPEC | 25 | 1.5h |
| D4 | Numerar directorios | 59 | 2h |
| D5 | Prefijos restantes | 96 | 3h |

### 4.2 Bloque E: Estructura

| Tarea | Descripcion | Esfuerzo |
|-------|-------------|----------|
| E1 | Mover archivos huerfanos | 1h |
| E2 | Crear _MAP.md por fase | 1h |
| E3 | Verificar estructura modulos | 1h |
| E4 | Sincronizar conteos inventarios | 1h |

### 4.3 Bloque F: Sincronizacion

| Tarea | Descripcion | Esfuerzo |
|-------|-------------|----------|
| F3 | Verificar DDL vs ORM | 3h |

---

## 5. TAREAS PENDIENTES - SPRINT 3

### 5.1 Bloque G: Mejoras

| Tarea | Descripcion | Esfuerzo |
|-------|-------------|----------|
| G1 | Documentar integraciones (Stripe, OAuth, Email, WebSocket) | 3h |
| G2 | Prefijo REF- archivos referencia | 0.5h |
| G3 | Indices tematicos | 1.5h |
| G4 | Script validacion cruzada | 2h |
| G5-G8 | Tareas menores | 2h |

---

## 6. TEMPLATE PARA ET VERTICALES

El siguiente template debe usarse para crear las ET de los modulos verticales (C1-C8):

```markdown
# ET-{MODULO}-BACKEND
# Especificacion Tecnica Backend - {Nombre Modulo}

---

## METADATOS

| Campo | Valor |
|-------|-------|
| **Modulo** | MGN-0XX |
| **Version** | 1.0.0 |
| **Fecha** | 2026-01-10 |
| **Estado** | Borrador |
| **Autor** | Claude Code |

---

## 1. SERVICIOS

### 1.1 {nombre}.service.ts

**Ubicacion:** `/backend/src/modules/{modulo}/{nombre}.service.ts`

**Metodos:**
| Metodo | Descripcion | Parametros | Retorno |
|--------|-------------|------------|---------|
| findAll() | Listar todos | filters: FilterDto | Promise<Entity[]> |
| findOne(id) | Buscar por ID | id: string | Promise<Entity> |
| create(dto) | Crear nuevo | dto: CreateDto | Promise<Entity> |
| update(id, dto) | Actualizar | id: string, dto: UpdateDto | Promise<Entity> |
| remove(id) | Eliminar | id: string | Promise<void> |

---

## 2. ENTIDADES

### 2.1 {nombre}.entity.ts

**Ubicacion:** `/backend/src/modules/{modulo}/entities/{nombre}.entity.ts`

**Columnas:**
| Campo | Tipo | Nullable | Descripcion |
|-------|------|----------|-------------|
| id | uuid | NO | Primary key |
| tenant_id | uuid | NO | FK a tenants |
| name | varchar(255) | NO | Nombre |
| created_at | timestamptz | NO | Fecha creacion |
| updated_at | timestamptz | NO | Fecha actualizacion |

---

## 3. DTOs

### 3.1 Create{Nombre}Dto
### 3.2 Update{Nombre}Dto
### 3.3 {Nombre}ResponseDto

---

## 4. ENDPOINTS

| Metodo | Ruta | Descripcion | Auth |
|--------|------|-------------|------|
| GET | /{modulo} | Listar | JWT |
| GET | /{modulo}/:id | Obtener por ID | JWT |
| POST | /{modulo} | Crear | JWT + RBAC |
| PATCH | /{modulo}/:id | Actualizar | JWT + RBAC |
| DELETE | /{modulo}/:id | Eliminar | JWT + RBAC |

---

## 5. TESTS

**Ubicacion:** `/backend/src/modules/{modulo}/__tests__/{nombre}.service.spec.ts`

| Test | Descripcion | Estado |
|------|-------------|--------|
| findAll | Listar todos | PENDIENTE |
| findOne | Buscar por ID | PENDIENTE |
| create | Crear nuevo | PENDIENTE |
| update | Actualizar | PENDIENTE |
| remove | Eliminar | PENDIENTE |

---

## 6. DEPENDENCIAS

| Modulo | Tipo | Descripcion |
|--------|------|-------------|
| auth | Hard | Autenticacion requerida |
| tenants | Hard | Multi-tenant obligatorio |

---
```

---

## 7. INSTRUCCIONES PARA CONTINUAR

### 7.1 Para completar Sprint 1 Bloque B (ET existentes)

1. Leer archivo ET actual
2. Identificar servicios faltantes vs codigo backend
3. Agregar seccion por cada servicio nuevo
4. Documentar entidades, DTOs y endpoints

### 7.2 Para completar Sprint 1 Bloque C (ET verticales)

1. Crear directorio si no existe: `docs/03-fase-vertical/MGN-0XX-{modulo}/especificaciones/`
2. Usar template de seccion 6
3. Listar servicios del backend: `ls backend/src/modules/{modulo}/*.service.ts`
4. Documentar cada servicio con metodos, entidades, DTOs

### 7.3 Para completar Sprint 2 Bloque D (Nomenclatura)

```bash
# D1: Renombrar FASE-X
cd /home/isem/workspace-v1/projects/erp-core/orchestration
for f in */FASE-*.md; do
  nuevo=$(echo $f | sed 's/FASE-[0-9]-//')
  mv "$f" "$nuevo"
done

# D2: Normalizar ET UPPERCASE
cd /home/isem/workspace-v1/projects/erp-core/docs
find . -name "ET-*-backend.md" -exec bash -c 'mv "$0" "$(echo $0 | tr a-z A-Z)"' {} \;
```

---

## 8. METRICAS DE PROGRESO

### 8.1 Actual vs Meta

| Metrica | Antes | Actual | Meta |
|---------|-------|--------|------|
| Inventarios validos | 5/6 | 6/6 | 6/6 |
| Modulos con ET | 10/18 | 10/18 | 18/18 |
| Nomenclatura conforme | 77% | 77% | 95% |
| Sync Codigo-Docs | 40% | 40% | 85% |

### 8.2 Progreso por Bloque

```
BLOQUE A: [#---------] 20% (1/5)
BLOQUE B: [----------] 0% (0/2)
BLOQUE C: [----------] 0% (0/8)
BLOQUE D: [----------] 0% (0/5)
BLOQUE E: [----------] 0% (0/4)
BLOQUE F: [----------] 0% (0/1)
BLOQUE G: [----------] 0% (0/5)
```

---

## 9. PROXIMOS PASOS INMEDIATOS

1. **Completar Bloque A:** Actualizar inventarios restantes (A2-A5)
2. **Ejecutar Bloque B:** Actualizar ET-auth y ET-FIN
3. **Ejecutar Bloque C:** Crear 8 ET verticales usando template
4. **Continuar con Sprint 2:** Nomenclatura y estructura

---

## 10. NOTAS

- El plan esta disenado para ejecucion en 7 dias
- La paralelizacion permite acelerar con multiples agentes
- Los templates reducen significativamente el tiempo de creacion
- Se recomienda validar YAML despues de cada cambio a inventarios

---

*Reporte de ejecucion generado: 2026-01-10*
*Estado: EN_PROGRESO - Sprint 1 Bloque A parcialmente completado*
