# Resumen Ejecutivo de Sesion
## ERP Core - Sprint 6-7 Implementation

**Fecha:** 2026-01-07
**Sesion ID:** SESSION-2026-01-07-SPRINT-6-7
**Agente:** Claude Code Opus 4.5
**Perfil Activo:** PERFIL-BACKEND + PERFIL-DATABASE

---

## 1. Estado Actual del Proyecto

### Progreso General

| Metrica | Valor |
|---------|-------|
| **Fase Actual** | Fase 02 - Core Business |
| **Sprints Completados** | 7 de 7 planificados |
| **Story Points Completados** | 219 SP |
| **Tests Pasando** | 647 |
| **Cobertura Backend** | >95% |

### Estado por Fase

| Fase | Sprints | Story Points | Estado |
|------|---------|--------------|--------|
| Fase 01 - Foundation | 1-5 | 148 SP | COMPLETADO |
| Fase 02 - Core Business | 6-7 | 71 SP | EN PROGRESO |

---

## 2. Tarea Actual Completada

### Sprint 6: Catalogs & Settings Foundation (30 SP)
**Estado:** COMPLETADO

| ID | Tarea | SP | Estado |
|----|-------|---:|--------|
| BE-012 | Countries/States API + Entity | 5 | Completado |
| BE-013 | Currency Exchange Rates Service | 5 | Completado |
| BE-014 | UoM Conversions Enhancement | 4 | Completado |
| BE-016 | Settings Service 3-Level | 6 | Completado |
| DDL-002 | DDL currency_rates + settings | 2 | Completado |
| TEST-001 | Tests Core Services (145 tests) | 5 | Completado |

### Sprint 7: Audit & Notifications (35 SP)
**Estado:** COMPLETADO

| ID | Tarea | SP | Estado |
|----|-------|---:|--------|
| BE-017 | Audit Trail System (TypeORM Subscriber) | 8 | Completado |
| BE-018 | Access Logs Service | 6 | Completado |
| BE-019 | Security Events Service | 6 | Completado |
| BE-020 | WebSocket Gateway Real-time | 5 | Completado |
| DDL-003 | DDL audit tables | 2 | Completado |
| FE-018 | Notification Center UI | 4 | Completado |
| FE-019 | Audit Logs Pages (3) | 4 | Completado |

---

## 3. Tareas Pendientes (Proximos Sprints)

### Sprint 8: Reports Module (Estimado: 35 SP)
**Estado:** PENDIENTE

| ID | Tarea | SP | Prioridad |
|----|-------|---:|-----------|
| BE-021 | Report Builder Service | 8 | P0 |
| BE-022 | Dashboard Widgets | 6 | P0 |
| BE-023 | Scheduled Reports | 5 | P1 |
| FE-020 | Report Builder UI | 8 | P0 |
| FE-021 | Dashboard Configuration | 5 | P1 |

### Sprint 9: Financial Base (Estimado: 45 SP)
**Estado:** PENDIENTE

| ID | Tarea | SP | Prioridad |
|----|-------|---:|-----------|
| BE-024 | Chart of Accounts | 10 | P0 |
| BE-025 | Journal Entries | 8 | P0 |
| BE-026 | Fiscal Periods | 5 | P0 |
| BE-027 | Currency Exchange Integration | 5 | P1 |

### Backlog Tecnico

| Item | Descripcion | Prioridad |
|------|-------------|-----------|
| TEST-002 | Tests para Audit Module | P1 |
| DOC-003 | Especificaciones Tecnicas MGN-005 a MGN-008 | P2 |
| PERF-001 | Optimizacion queries audit_logs | P2 |

---

## 4. Perfil del Agente

### Perfil Principal: PERFIL-BACKEND

**Ubicacion:** `orchestration/agents/perfiles/PERFIL-BACKEND.md`

**Responsabilidades:**
- Implementacion de servicios NestJS/Express
- Entities TypeORM
- Controllers y Routes
- Tests unitarios con Jest
- Integracion con base de datos

### Perfil Secundario: PERFIL-DATABASE

**Ubicacion:** `orchestration/agents/perfiles/PERFIL-DATABASE.md`

**Responsabilidades:**
- Creacion de DDL files
- Validacion de schemas
- RLS Policies
- Funciones y triggers PostgreSQL
- Mantenimiento de scripts create/recreate

### Metodologia Aplicada

- **NEXUS v3.4:** Sistema de gestion de conocimiento
- **SIMCO:** Metodologia de coordinacion entre agentes
- **CAPVED:** Ciclo de desarrollo (Captura, Validacion, Ejecucion, Documentacion)
- **GAMILIT:** Filosofia de documentacion auto-contenida

---

## 5. Documentacion Referenciada

### Inventarios (SSOT - Single Source of Truth)

| Archivo | Ubicacion | Proposito |
|---------|-----------|-----------|
| MASTER_INVENTORY.yml | `orchestration/inventarios/` | Estado completo del proyecto |
| DATABASE_INVENTORY.yml | `orchestration/inventarios/` | Objetos de base de datos |
| BACKEND_INVENTORY.yml | `orchestration/inventarios/` | Modulos y servicios backend |
| FRONTEND_INVENTORY.yml | `orchestration/inventarios/` | Componentes y paginas frontend |

### Documentacion de Modulos

| Modulo | _MAP.md | Estado |
|--------|---------|--------|
| MGN-005 Catalogs | `docs/02-fase-core-business/MGN-005-catalogs/_MAP.md` | Implementado |
| MGN-006 Settings | `docs/02-fase-core-business/MGN-006-settings/_MAP.md` | Implementado |
| MGN-007 Audit | `docs/02-fase-core-business/MGN-007-audit/_MAP.md` | Implementado |
| MGN-008 Notifications | `docs/02-fase-core-business/MGN-008-notifications/_MAP.md` | Parcial |
| MGN-009 Reports | `docs/02-fase-core-business/MGN-009-reports/_MAP.md` | Pendiente |
| MGN-010 Financial | `docs/02-fase-core-business/MGN-010-financial/_MAP.md` | Pendiente |

### Scripts de Base de Datos

| Script | Ubicacion | Uso |
|--------|-----------|-----|
| create-database.sh | `database/scripts/` | Crear BD desde cero |
| recreate-database.sh | `database/scripts/` | Drop + Create (con confirmacion) |
| drop-database.sh | `database/scripts/` | Solo eliminar BD |

### DDL Files (19 archivos)

**Ubicacion:** `database/ddl/`

```
00-prerequisites.sql
01-auth.sql
01-auth-extensions.sql
01-auth-mfa-email-verification.sql  # Sprint 5
02-core.sql
02-core-extensions.sql              # Sprint 6
03-analytics.sql
04-financial.sql
05-inventory.sql
05-inventory-extensions.sql
06-purchase.sql
07-sales.sql
08-projects.sql
09-system.sql
09-system-extensions.sql            # Sprint 6
10-billing.sql
11-crm.sql
12-hr.sql
13-audit.sql                        # Sprint 7
```

---

## 6. Archivos Clave Creados/Modificados

### Sprint 6 - Backend

```
src/modules/core/
├── entities/
│   ├── state.entity.ts
│   └── currency-rate.entity.ts
├── states.service.ts
├── currency-rates.service.ts
└── __tests__/
    ├── countries.service.spec.ts (19 tests)
    ├── states.service.spec.ts (25 tests)
    ├── currencies.service.spec.ts (21 tests)
    ├── currency-rates.service.spec.ts (19 tests)
    └── uom.service.spec.ts (33 tests)

src/modules/system/
├── entities/
│   ├── system-setting.entity.ts
│   ├── tenant-setting.entity.ts
│   └── user-preference.entity.ts
├── settings.service.ts
├── settings.controller.ts
├── settings.routes.ts
└── __tests__/
    └── settings.service.spec.ts (28 tests)
```

### Sprint 7 - Backend

```
src/modules/audit/
├── entities/
│   ├── audit-log.entity.ts
│   ├── access-log.entity.ts
│   └── security-event.entity.ts
├── audit.service.ts
├── audit.controller.ts
├── audit.subscriber.ts           # TypeORM Subscriber
├── audit-context.ts              # AsyncLocalStorage
├── access-logs.service.ts
├── access-logs.controller.ts
├── security-events.service.ts
├── security-events.controller.ts
└── utils/
    ├── brute-force-detector.ts
    └── anomaly-detector.ts

src/modules/notifications/websocket/
├── notification.gateway.ts       # Socket.IO Gateway
└── websocket.types.ts
```

### Sprint 7 - Frontend

```
src/features/notifications/
├── components/
│   ├── NotificationBell.tsx
│   └── NotificationDropdown.tsx
├── stores/
│   └── notifications.store.ts
└── hooks/
    └── useNotificationSocket.ts

src/features/audit/
├── components/
│   ├── AuditLogTable.tsx
│   └── SecurityDashboard.tsx

src/pages/
├── notifications/
│   └── NotificationsPage.tsx
└── audit/
    ├── AuditLogsPage.tsx
    ├── AccessLogsPage.tsx
    └── SecurityEventsPage.tsx
```

---

## 7. Contexto para Continuacion

### Comandos Utiles

```bash
# Recrear base de datos
cd /home/isem/workspace-v1/projects/erp-core/database/scripts
./recreate-database.sh --force

# Ejecutar tests backend
cd /home/isem/workspace-v1/projects/erp-core/backend
npm test

# Build frontend
cd /home/isem/workspace-v1/projects/erp-core/frontend
npm run build

# Iniciar desarrollo
cd /home/isem/workspace-v1/projects/erp-core/backend
npm run dev
```

### Variables de Entorno

```bash
# Database
POSTGRES_HOST=localhost
POSTGRES_PORT=5432
POSTGRES_DB=erp_generic
POSTGRES_USER=erp_admin
POSTGRES_PASSWORD=erp_secret_2024
```

### Directivas a Seguir

1. **DDL-First:** Los archivos DDL son la fuente de verdad
2. **No Migrations:** No crear carpeta migrations/
3. **Clean Load:** Siempre recrear BD desde DDL
4. **Documentar:** Actualizar _MAP.md al completar tareas
5. **Tests:** Mantener cobertura >95%

---

## 8. Siguiente Accion Recomendada

### Opcion A: Continuar con Sprint 8 (Reports)

```
1. Leer: docs/02-fase-core-business/MGN-009-reports/_MAP.md
2. Leer: shared/knowledge-base/projects/erp-core/docs/02-fase-core-business/MGN-009-reports/
3. Implementar: BE-021 Report Builder Service
4. Crear: DDL si es necesario
5. Actualizar: MASTER_INVENTORY.yml
```

### Opcion B: Completar Tests Audit Module

```
1. Crear: src/modules/audit/__tests__/audit.service.spec.ts
2. Crear: src/modules/audit/__tests__/access-logs.service.spec.ts
3. Crear: src/modules/audit/__tests__/security-events.service.spec.ts
4. Actualizar: MASTER_INVENTORY.yml
```

### Opcion C: Documentar Especificaciones Tecnicas

```
1. Crear: docs/02-fase-core-business/MGN-005-catalogs/especificaciones/
2. Crear: docs/02-fase-core-business/MGN-006-settings/especificaciones/
3. Crear: docs/02-fase-core-business/MGN-007-audit/especificaciones/
4. Actualizar: _MAP.md de cada modulo
```

---

## 9. Notas Importantes

1. **Socket.IO:** Se instalo `socket.io@4.7.4` en Sprint 7
2. **AsyncLocalStorage:** Usado para propagacion de contexto en audit
3. **TypeORM Subscriber:** Captura automatica de cambios en entidades
4. **RLS Policies:** Todas las tablas nuevas tienen aislamiento por tenant
5. **Build Status:** Backend y Frontend compilan sin errores

---

**Generado por:** Backend-Agent (Claude Opus 4.5)
**Fecha:** 2026-01-07
**Proxima revision sugerida:** Al iniciar Sprint 8
