# Resumen Ejecutivo de Sesion
## ERP Core - Sprint 8 Implementation (Reports & Dashboards)

**Fecha:** 2026-01-07
**Sesion ID:** SESSION-2026-01-07-SPRINT-8
**Agente:** Claude Code Opus 4.5
**Perfil Activo:** PERFIL-BACKEND + PERFIL-DATABASE

---

## 1. Estado Actual del Proyecto

### Progreso General

| Metrica | Valor |
|---------|-------|
| **Fase Actual** | Fase 02 - Core Business |
| **Sprints Completados** | 8 de 9 planificados |
| **Story Points Completados** | ~254 SP |
| **Codigo Compila** | Si |

### Estado por Fase

| Fase | Sprints | Story Points | Estado |
|------|---------|--------------|--------|
| Fase 01 - Foundation | 1-5 | 148 SP | COMPLETADO |
| Fase 02 - Core Business | 6-8 | 106 SP | EN PROGRESO |

---

## 2. Tareas Completadas (Esta Sesion)

### Sprint 8: Reports & Dashboards Module

| ID | Tarea | Descripcion | Estado |
|----|-------|-------------|--------|
| DDL-004 | 14-reports.sql | Schema reports con 12 tablas | Completado |
| BE-021 | DashboardsService | CRUD completo de dashboards | Completado |
| BE-022 | WidgetsService | 15 tipos de widgets soportados | Completado |
| BE-023 | ExportService | Export CSV, JSON, HTML, XLSX basico | Completado |
| RT-001 | Dashboards Routes | 13 endpoints para dashboards | Completado |
| DOC-004 | _MAP.md actualizado | Documentacion del modulo | Completado |

### Archivos Creados

```
database/ddl/
└── 14-reports.sql                    # DDL completo con 12 tablas

backend/src/modules/reports/
├── dashboards.service.ts             # ~500 lineas
├── dashboards.controller.ts          # ~400 lineas
├── dashboards.routes.ts              # Routes para dashboards
├── export.service.ts                 # ~350 lineas
└── index.ts                          # Actualizado con exports

backend/src/app.ts                    # Rutas registradas

docs/02-fase-core-business/MGN-009-reports/
└── _MAP.md                           # Documentacion actualizada
```

---

## 3. Detalles Tecnicos

### DDL 14-reports.sql

**Schema:** `reports`

**Tablas creadas:**
1. `report_definitions` - Definiciones de reportes
2. `report_executions` - Historial de ejecuciones
3. `report_schedules` - Programaciones automaticas
4. `report_recipients` - Destinatarios de schedules
5. `schedule_executions` - Historial de ejecuciones programadas
6. `dashboards` - Dashboards configurables
7. `dashboard_widgets` - Widgets en dashboards
8. `widget_queries` - Queries predefinidas para widgets
9. `data_model_entities` - Entidades para Report Builder
10. `data_model_fields` - Campos de entidades
11. `data_model_relationships` - Relaciones entre entidades
12. `custom_reports` - Reportes personalizados

**ENUMs creados:**
- `reports.report_type`
- `reports.execution_status`
- `reports.export_format`
- `reports.delivery_method`
- `reports.widget_type` (15 tipos)
- `reports.param_type`
- `reports.filter_operator`

**RLS Policies:** Implementadas para aislamiento multi-tenant

### DashboardsService

**Funcionalidades:**
- CRUD de dashboards (create, read, update, delete)
- Clonar dashboards
- CRUD de widgets
- Actualizar layout (drag & drop)
- Obtener datos de widgets
- Dashboards de sistema predefinidos
- Soporte para 15 tipos de widgets

**Tipos de Widgets:**
- KPI, Gauge, Progress
- Line Chart, Bar Chart, Pie Chart, Donut Chart, Area Chart
- Funnel, Table, List, Timeline
- Map, Calendar, Text

### ExportService

**Formatos soportados:**
- CSV (con BOM para Excel UTF-8)
- JSON (con metadata)
- HTML (con estilos para impresion)
- XLSX (basico, requiere libreria para completo)
- PDF (pendiente, requiere puppeteer)

---

## 4. API Endpoints Agregados

### Dashboards API (/api/v1/dashboards)

| Metodo | Endpoint | Descripcion |
|--------|----------|-------------|
| GET | / | Listar dashboards |
| GET | /default | Dashboard por defecto |
| GET | /:id | Dashboard con widgets |
| POST | / | Crear dashboard |
| PATCH | /:id | Actualizar dashboard |
| DELETE | /:id | Eliminar dashboard |
| POST | /:id/clone | Clonar dashboard |
| PUT | /:id/layout | Actualizar layout |
| GET | /:id/data | Datos de todos los widgets |
| POST | /:id/widgets | Agregar widget |
| PATCH | /:id/widgets/:widgetId | Actualizar widget |
| DELETE | /:id/widgets/:widgetId | Eliminar widget |
| GET | /:id/widgets/:widgetId/data | Datos de un widget |

---

## 5. Tareas Completadas (Sesion Continuacion)

### BE-024: ReportBuilderService (8 SP) - COMPLETADO
**Archivos creados:**
- `src/modules/reports/report-builder.service.ts` (~600 LOC)
- `src/modules/reports/report-builder.controller.ts` (~220 LOC)
- `src/modules/reports/report-builder.routes.ts`

**Funcionalidades:**
- CRUD de Data Model (entidades, campos, relaciones)
- CRUD de Custom Reports
- Generacion dinamica de SQL desde seleccion visual
- Preview de reportes sin guardar
- Ejecucion de reportes guardados
- Validacion de queries contra patrones peligrosos

**Endpoints (11):**
- GET /entities - Listar entidades disponibles
- GET /entities/:name - Detalles de entidad con campos y relaciones
- GET /entities/:name/fields - Campos de una entidad
- GET /entities/:name/relationships - Relaciones de una entidad
- GET /reports - Listar reportes personalizados
- POST /reports - Crear reporte personalizado
- GET /reports/:id - Obtener reporte por ID
- PATCH /reports/:id - Actualizar reporte
- DELETE /reports/:id - Eliminar reporte
- POST /preview - Previsualizar sin guardar
- POST /reports/:id/execute - Ejecutar reporte guardado

### BE-025: Cron Scheduler (5 SP) - COMPLETADO
**Archivos creados:**
- `src/modules/reports/scheduler.service.ts` (~450 LOC)
- `src/modules/reports/scheduler.controller.ts`
- `src/modules/reports/scheduler.routes.ts`

**Dependencias agregadas:**
- node-cron ^3.0.3
- @types/node-cron (dev)

**Funcionalidades:**
- Inicializacion automatica al iniciar la app
- Carga de schedules activos desde BD
- Ejecucion de reportes programados
- Integracion con ExportService para generar archivos
- Delivery method: email (con placeholder para integracion con notificaciones)
- Graceful shutdown
- API para gestionar schedules en runtime

**Endpoints:**
- GET /scheduler/status - Estado del scheduler
- POST /scheduler/schedules/:id/refresh - Refrescar schedule
- POST /scheduler/schedules/:id/add - Agregar schedule
- POST /scheduler/schedules/:id/remove - Remover schedule

---

## 6. Tareas Completadas (Continuacion - Tests)

### TEST-003: Tests DashboardsService (5 SP) - COMPLETADO

**Archivos creados:**
- `tests/modules/reports/dashboards.service.test.ts` (~590 LOC)

**Cobertura de tests (38 tests):**
- findAll: 2 tests
- findById: 2 tests
- findDefault: 2 tests
- create: 2 tests
- update: 3 tests
- delete: 2 tests
- clone: 1 test
- addWidget: 2 tests
- updateWidget: 2 tests
- deleteWidget: 1 test
- updateLayout: 2 tests
- getWidgetData: 2 tests
- Widget Types: 15 tests (uno por cada tipo de widget)

**Resultado:** 38/38 tests pasando

---

## 7. Sprint 8 - COMPLETADO

### Resumen Final Backend

| ID | Tarea | SP | Estado |
|----|-------|---:|--------|
| DDL-004 | 14-reports.sql | 5 | Completado |
| BE-021 | DashboardsService | 5 | Completado |
| BE-022 | WidgetsService | 3 | Completado |
| BE-023 | ExportService | 3 | Completado |
| RT-001 | Dashboards Routes | 2 | Completado |
| BE-024 | ReportBuilderService | 8 | Completado |
| BE-025 | Cron Scheduler | 5 | Completado |
| TEST-003 | Tests DashboardsService | 5 | Completado |
| **TOTAL** | | **36** | **100%** |

### Backlog Tecnico (Sprint 9+)

| Item | Descripcion | Prioridad |
|------|-------------|-----------|
| FE-020 | Dashboard UI (Frontend) | P1 - Sprint 9 |
| PDF Export | Integracion con puppeteer | P2 |
| XLSX completo | Usar exceljs o xlsx | P2 |
| Widget queries | Crear queries predefinidas | P2 |

---

## 8. Comandos Utiles

```bash
# Verificar compilacion
cd /home/isem/workspace-v1/projects/erp-core/backend
npx tsc --noEmit

# Recrear base de datos (incluye nuevo DDL)
cd database/scripts
./recreate-database.sh --force

# Ejecutar backend
npm run dev

# Ejecutar tests
npm test
```

---

## 9. Notas Importantes

1. **Schema reports vs system:** El servicio usa schema `reports`, DDL creado con este schema
2. **Tipos TypeScript:** Corregidos tipos para `refresh_interval` nullable
3. **Mock Data:** Widgets retornan datos de ejemplo cuando no hay query configurado
4. **RLS:** Todas las tablas tienen politicas de aislamiento por tenant
5. **Compilacion:** Backend compila sin errores
6. **Tests:** 38 tests unitarios para DashboardsService, todos pasando

---

## 10. Siguiente Accion Recomendada

### Opcion A: Sprint 9 - Frontend Dashboard UI (Recomendado)

```
1. Implementar Dashboard UI con React
2. Componentes de widgets (15 tipos)
3. Drag & drop para layout con react-grid-layout
4. Integracion con API de dashboards
```

### Opcion B: Script de Migracion Consolidado

```
1. Crear migration/V8_0_0__odoo_alignment_complete.sql
2. Script idempotente con IF NOT EXISTS
3. Rollback script opcional
```

### Opcion C: Tests Adicionales

```
1. Tests para ReportBuilderService
2. Tests para SchedulerService
3. Tests para ExportService
```

---

**Generado por:** Backend-Agent (Claude Opus 4.5)
**Fecha:** 2026-01-07
**Sprint 8 completado:** 36/36 SP (100%)
