# ANALISIS DE PROPAGACION Y ALINEAMIENTO - ERP Core

**Fecha:** 2025-12-08
**Agente:** Requirements-Analyst
**Proyecto:** ERP Suite / erp-core
**Sistema:** SIMCO v2.2.0 + CAPVED
**Version:** 1.0

---

## RESUMEN EJECUTIVO

Este documento analiza el estado de propagacion de la documentacion creada en erp-core hacia niveles superiores (erp-suite, workspace) y el alineamiento con las directivas SIMCO vigentes.

### Estado General

| Aspecto | Estado | Cumplimiento |
|---------|--------|--------------|
| Documentacion Local (erp-core) | COMPLETO | 100% |
| Propagacion a Nivel Suite (erp-suite) | INCOMPLETO | 15% |
| Propagacion a Nivel Workspace | PARCIAL | 40% |
| Alineamiento con SIMCO | PARCIAL | 60% |
| Inventarios Actualizados | DESACTUALIZADO | 30% |
| Trazas Actualizadas | DESACTUALIZADO | 10% |

---

## 1. DOCUMENTACION CREADA EN ERP-CORE

### 1.1 Especificaciones Transversales Creadas (30 documentos)

Ubicacion: `docs/04-modelado/especificaciones-tecnicas/transversal/`

| # | Archivo | Gap Cubierto | Fecha |
|---|---------|--------------|-------|
| 1 | SPEC-SISTEMA-SECUENCIAS.md | Secuencias automaticas (ir.sequence) | 2025-12-08 |
| 2 | SPEC-VALORACION-INVENTARIO.md | FIFO/AVCO | 2025-12-08 |
| 3 | SPEC-SEGURIDAD-API-KEYS-PERMISOS.md | API Keys + ACL + RLS | 2025-12-08 |
| 4 | SPEC-REPORTES-FINANCIEROS.md | Balance/P&L SAT | 2025-12-08 |
| 5 | SPEC-CONTABILIDAD-ANALITICA-MULTIDIMENSIONAL.md | Distribucion analitica | 2025-12-08 |
| 6 | SPEC-CONCILIACION-BANCARIA.md | Bank reconciliation | 2025-12-08 |
| 7 | SPEC-FIRMA-ELECTRONICA-NOM151.md | NOM-151 | 2025-12-08 |
| 8 | SPEC-TWO-FACTOR-AUTHENTICATION.md | 2FA/TOTP | 2025-12-08 |
| 9 | SPEC-TRAZABILIDAD-LOTES-SERIES.md | Lotes y series | 2025-12-08 |
| 10 | SPEC-PRICING-RULES.md | Reglas de precios | 2025-12-08 |
| 11 | SPEC-BLANKET-ORDERS.md | Acuerdos marco | 2025-12-08 |
| 12 | SPEC-OAUTH2-SOCIAL-LOGIN.md | OAuth2 | 2025-12-08 |
| 13 | SPEC-INVENTARIOS-CICLICOS.md | Conteo ciclico | 2025-12-08 |
| 14 | SPEC-PORTAL-PROVEEDORES.md | Portal proveedores | 2025-12-08 |
| 15 | SPEC-IMPUESTOS-AVANZADOS.md | Impuestos avanzados | 2025-12-08 |
| 16 | SPEC-PLANTILLAS-CUENTAS.md | Chart templates | 2025-12-08 |
| 17 | SPEC-CONSOLIDACION-FINANCIERA.md | Consolidacion multi-empresa | 2025-12-08 |
| 18 | SPEC-TASAS-CAMBIO-AUTOMATICAS.md | Tasas de cambio | 2025-12-08 |
| 19 | SPEC-ALERTAS-PRESUPUESTO.md | Alertas presupuesto | 2025-12-08 |
| 20 | SPEC-PRESUPUESTOS-REVISIONES.md | Revisiones presupuesto | 2025-12-08 |
| 21 | SPEC-RRHH-EVALUACIONES-SKILLS.md | RRHH Evaluaciones/Skills | 2025-12-08 |
| 22 | SPEC-PROYECTOS-DEPENDENCIAS-BURNDOWN.md | Dependencias/Burndown | 2025-12-08 |
| 23 | SPEC-LOCALIZACION-PAISES.md | Localizacion l10n_* | 2025-12-08 |
| 24 | SPEC-NOMINA-BASICA.md | Calculo nomina | 2025-12-08 |
| 25 | SPEC-GASTOS-EMPLEADOS.md | Gastos empleados | 2025-12-08 |
| 26 | SPEC-TAREAS-RECURRENTES.md | Tareas recurrentes | 2025-12-08 |
| 27 | SPEC-SCHEDULER-REPORTES.md | Scheduler reportes | 2025-12-08 |
| 28 | SPEC-INTEGRACION-CALENDAR.md | Calendar integration | 2025-12-08 |
| 29 | SPEC-MAIL-THREAD-TRACKING.md | Mail thread pattern | 2025-12-08 |
| 30 | SPEC-WIZARD-TRANSIENT-MODEL.md | Wizard TransientModel | 2025-12-08 |

### 1.2 Workflows Documentados (3 documentos)

Ubicacion: `docs/04-modelado/workflows/`

| # | Archivo | Gap Cubierto |
|---|---------|--------------|
| 1 | WORKFLOW-CIERRE-PERIODO-CONTABLE.md | Lock dates |
| 2 | WORKFLOW-3-WAY-MATCH.md | 3-way match |
| 3 | WORKFLOW-PAGOS-ANTICIPADOS.md | Down payments |

### 1.3 Analisis de Gaps

Ubicacion: `orchestration/01-analisis/`

| Archivo | Proposito | Estado |
|---------|-----------|--------|
| ANALISIS-GAPS-CONSOLIDADO.md | Analisis principal de gaps vs Odoo | v10.0 COMPLETO |

---

## 2. GAPS DE PROPAGACION IDENTIFICADOS

### 2.1 Nivel Local (erp-core) - INCOMPLETO

#### MASTER_INVENTORY.yml - DESACTUALIZADO

**Estado actual:** Ultima actualizacion 2025-12-06
**Problema:** No refleja los 30 documentos de especificaciones transversales creados

**Faltante:**
```yaml
# Seccion faltante en MASTER_INVENTORY.yml
especificaciones_transversales:
  total: 30
  fecha_creacion: 2025-12-08
  ubicacion: docs/04-modelado/especificaciones-tecnicas/transversal/
  documentos:
    - SPEC-SISTEMA-SECUENCIAS.md
    - SPEC-VALORACION-INVENTARIO.md
    # ... (28 mas)
```

#### PROXIMA-ACCION.md - DESACTUALIZADO

**Estado actual:** Ultima actualizacion 2025-12-05
**Problema:** No refleja el trabajo completado de gaps analysis

#### TRAZAS - INCOMPLETAS

**Estado actual:** Sin entradas para el trabajo de documentacion de gaps
**Archivos afectados:**
- `trazas/TRAZA-TAREAS-DATABASE.md` - Sin entradas de 2025-12-08
- `trazas/TRAZA-TAREAS-BACKEND.md` - Sin entradas de 2025-12-08
- `trazas/TRAZA-TAREAS-FRONTEND.md` - Sin entradas de 2025-12-08

### 2.2 Nivel Suite (erp-suite/orchestration) - MUY INCOMPLETO

#### Inventarios - VACIOS

**Estado actual:** Directorio `inventarios/` existe pero esta VACIO
**Problema:** No existe SUITE_MASTER_INVENTORY.yml ni REFERENCIAS.yml

**Archivos faltantes:**
```
erp-suite/orchestration/inventarios/
├── SUITE_MASTER_INVENTORY.yml  # FALTANTE
├── REFERENCIAS.yml             # FALTANTE
├── STATUS.yml                  # FALTANTE
└── VERTICALES-INDEX.yml        # FALTANTE
```

#### Trazas - INEXISTENTES

**Estado actual:** No existe directorio `trazas/` a nivel suite
**Problema:** No hay donde registrar propagaciones desde erp-core y verticales

**Estructura faltante:**
```
erp-suite/orchestration/trazas/
├── TRAZA-SUITE.md              # FALTANTE
├── TRAZA-CORE.md               # FALTANTE
└── TRAZA-VERTICALES.md         # FALTANTE
```

#### PROXIMA-ACCION.md - DESACTUALIZADO

**Estado actual:** Referencia migracion de Diciembre 2025, no trabajo actual

### 2.3 Nivel Workspace (orchestration/) - PARCIAL

#### WORKSPACE-STATUS.md - PARCIALMENTE CORRECTO

**Estado actual:** Existe pero no refleja el trabajo masivo de documentacion en erp-core
**Problema:** La seccion de erp-suite no menciona las 30 especificaciones

**Seccion a actualizar:**
```yaml
erp-suite:
  core:
    estado: "Documentacion P0+P1 COMPLETA"
    especificaciones_transversales: 30
    gaps_documentados: "P0: 18/18, P1: 22/22"
    ultima_modificacion: "2025-12-08"
```

---

## 3. GAPS DE ALINEAMIENTO CON SIMCO

### 3.1 Principios CAPVED - Cumplimiento Parcial

| Fase | Cumplimiento | Observacion |
|------|--------------|-------------|
| C - Contexto | COMPLETO | HUs vinculadas a gaps |
| A - Analisis | COMPLETO | Analisis detallado en GAPS-CONSOLIDADO |
| P - Planeacion | COMPLETO | Plan de documentacion seguido |
| V - Validacion | PARCIAL | No hay validacion formal de cada spec |
| E - Ejecucion | COMPLETO | 33 documentos creados |
| D - Documentacion | **INCOMPLETO** | Falta propagacion |

### 3.2 Principio DOC-PRIMERO - CUMPLIDO

- Toda documentacion fue creada antes de cualquier implementacion
- Specs siguen patron Odoo como referencia

### 3.3 Principio ANTI-DUPLICACION - CUMPLIDO

- Se verifico @CATALOG antes de crear
- No hay duplicacion de funcionalidades existentes

### 3.4 Principio VALIDACION-OBLIGATORIA - NO APLICA

- Trabajo de documentacion, no hay build/lint que validar

### 3.5 Principio ECONOMIA-TOKENS - CUMPLIDO

- Documentos dentro de limites (~500 lineas promedio)
- Referencias en lugar de duplicacion

### 3.6 SIMCO-PROPAGACION - **NO CUMPLIDO**

**Problema critico:** La documentacion creada NO fue propagada segun el protocolo SIMCO

**Segun SIMCO-PROPAGACION, debio ejecutarse:**

1. **Fase 1 - Documentar Local** - PARCIAL
   - [ ] Actualizar MASTER_INVENTORY.yml
   - [ ] Registrar en trazas
   - [x] Actualizar ANALISIS-GAPS-CONSOLIDADO.md

2. **Fase 2 - Propagar a Suite** - NO EJECUTADO
   - [ ] Agregar referencias en SUITE_MASTER_INVENTORY.yml
   - [ ] Actualizar STATUS.yml
   - [ ] Registrar en TRAZA-SUITE.md

3. **Fase 3 - Propagar a Workspace** - PARCIAL
   - [ ] Actualizar WORKSPACE-STATUS.md con metricas erp-core
   - [ ] Registrar propagacion

---

## 4. MATRIZ DE PROPAGACION REQUERIDA

### De Nivel 2B.1 (erp-core) a Nivel 2B (erp-suite)

| Contenido | Tipo | Archivo Destino | Estado |
|-----------|------|-----------------|--------|
| 30 especificaciones | REFERENCIA | SUITE_MASTER_INVENTORY.yml | PENDIENTE |
| 3 workflows | REFERENCIA | SUITE_MASTER_INVENTORY.yml | PENDIENTE |
| Analisis de gaps | REFERENCIA | REFERENCIAS.yml | PENDIENTE |
| Estado P0+P1 | ACTUALIZACION | STATUS.yml | PENDIENTE |
| Tarea completada | RESUMEN | TRAZA-SUITE.md | PENDIENTE |

### De Nivel 2B (erp-suite) a Nivel 0 (Workspace)

| Contenido | Tipo | Archivo Destino | Estado |
|-----------|------|-----------------|--------|
| Estado erp-core | ACTUALIZACION | WORKSPACE-STATUS.md | PENDIENTE |
| Metricas P0+P1 | ACTUALIZACION | WORKSPACE-STATUS.md | PENDIENTE |
| Propagacion | REGISTRO | WORKSPACE-STATUS.md | PENDIENTE |

---

## 5. IMPACTO EN VERTICALES

### Dependencias de Especificaciones Transversales

Las verticales (construccion, vidrio-templado, etc.) podran heredar de las especificaciones transversales:

| Vertical | Specs Relevantes | Accion Requerida |
|----------|------------------|------------------|
| construccion | SPEC-MAIL-THREAD-TRACKING, SPEC-WIZARD-TRANSIENT-MODEL, SPEC-PROYECTOS-DEPENDENCIAS-BURNDOWN | Documentar herencia |
| vidrio-templado | SPEC-VALORACION-INVENTARIO, SPEC-TRAZABILIDAD-LOTES-SERIES | Documentar herencia |
| mecanicas-diesel | SPEC-VALORACION-INVENTARIO, SPEC-TRAZABILIDAD-LOTES-SERIES | Documentar herencia |
| retail | SPEC-PRICING-RULES, SPEC-INVENTARIOS-CICLICOS | Documentar herencia |
| clinicas | SPEC-RRHH-EVALUACIONES-SKILLS, SPEC-INTEGRACION-CALENDAR | Documentar herencia |

---

## 6. PLAN DE REMEDIACION

### Fase 1: Actualizar Nivel Local (erp-core)

**Prioridad:** ALTA
**Esfuerzo:** 1 hora

| # | Tarea | Archivo |
|---|-------|---------|
| 1.1 | Actualizar MASTER_INVENTORY.yml con seccion especificaciones_transversales | inventarios/MASTER_INVENTORY.yml |
| 1.2 | Actualizar PROXIMA-ACCION.md con estado actual | PROXIMA-ACCION.md |
| 1.3 | Crear entrada de traza para trabajo de gaps | trazas/TRAZA-TAREAS-DOCUMENTACION.md |

### Fase 2: Crear Estructura Faltante Nivel Suite (erp-suite)

**Prioridad:** ALTA
**Esfuerzo:** 2 horas

| # | Tarea | Archivo |
|---|-------|---------|
| 2.1 | Crear SUITE_MASTER_INVENTORY.yml | orchestration/inventarios/SUITE_MASTER_INVENTORY.yml |
| 2.2 | Crear REFERENCIAS.yml | orchestration/inventarios/REFERENCIAS.yml |
| 2.3 | Crear STATUS.yml | orchestration/inventarios/STATUS.yml |
| 2.4 | Crear directorio trazas y TRAZA-SUITE.md | orchestration/trazas/TRAZA-SUITE.md |
| 2.5 | Actualizar PROXIMA-ACCION.md | orchestration/PROXIMA-ACCION.md |

### Fase 3: Propagar a Nivel Suite

**Prioridad:** ALTA
**Esfuerzo:** 1 hora

| # | Tarea |
|---|-------|
| 3.1 | Agregar referencias de 30 specs a SUITE_MASTER_INVENTORY.yml |
| 3.2 | Actualizar STATUS.yml con estado erp-core |
| 3.3 | Registrar propagacion en TRAZA-SUITE.md |

### Fase 4: Propagar a Nivel Workspace

**Prioridad:** MEDIA
**Esfuerzo:** 30 minutos

| # | Tarea |
|---|-------|
| 4.1 | Actualizar WORKSPACE-STATUS.md seccion erp-suite |
| 4.2 | Registrar propagacion |

### Fase 5: Documentar Herencia en Verticales

**Prioridad:** MEDIA
**Esfuerzo:** 1 hora

| # | Tarea |
|---|-------|
| 5.1 | Crear HERENCIA-ERP-CORE.md en cada vertical |
| 5.2 | Referenciar specs transversales aplicables |

---

## 7. CHECKLIST DE VERIFICACION POST-REMEDIACION

### Nivel erp-core
- [ ] MASTER_INVENTORY.yml actualizado con 30 especificaciones
- [ ] PROXIMA-ACCION.md refleja estado actual
- [ ] Traza de documentacion de gaps registrada
- [ ] ANALISIS-GAPS-CONSOLIDADO.md en v10.0

### Nivel erp-suite
- [ ] SUITE_MASTER_INVENTORY.yml existe y tiene referencias
- [ ] REFERENCIAS.yml existe con punteros a erp-core
- [ ] STATUS.yml existe con estado de componentes
- [ ] Directorio trazas/ existe con TRAZA-SUITE.md
- [ ] PROXIMA-ACCION.md actualizado

### Nivel Workspace
- [ ] WORKSPACE-STATUS.md actualizado con metricas erp-core
- [ ] Propagacion registrada

### Verticales
- [ ] HERENCIA-ERP-CORE.md creado en construccion
- [ ] Referencias a specs transversales documentadas

---

## 8. CONCLUSIONES

### Problemas Identificados

1. **Propagacion SIMCO no ejecutada** - La documentacion se creo pero no se propago segun el protocolo
2. **Inventarios desactualizados** - MASTER_INVENTORY.yml no refleja trabajo de 2025-12-08
3. **Estructura de Suite incompleta** - Faltan archivos criticos de inventarios y trazas
4. **Trazas vacias** - No hay registro historico del trabajo realizado

### Riesgo de No Remediar

- **Perdida de trazabilidad** - Trabajo no visible en niveles superiores
- **Referencias rotas** - Verticales no podran encontrar specs a heredar
- **Inconsistencia de estado** - WORKSPACE-STATUS.md no refleja realidad
- **Incumplimiento SIMCO** - Sistema de propagacion no funcional

### Recomendacion

**EJECUTAR PLAN DE REMEDIACION INMEDIATAMENTE**

El trabajo de documentacion esta completo y es de alta calidad, pero sin propagacion correcta:
- No es visible para otros agentes
- No es trazable en el tiempo
- No es utilizable por verticales

---

**Documento generado por:** Requirements-Analyst
**Fecha:** 2025-12-08
**Version:** 1.0
**Estado:** ANALISIS COMPLETO - Pendiente ejecucion de remediacion
