# REPORTE DE VALIDACIÓN COMPLETA - MECANICAS DIESEL

**Fecha:** 2025-12-06
**Analizado por:** 6 subagentes especializados
**Estado del proyecto:** Documentación 95% completa

---

## RESUMEN EJECUTIVO

Se realizó una auditoría exhaustiva de la documentación del proyecto mecanicas-diesel utilizando 6 agentes especializados para validación cruzada. Se identificaron **problemas críticos** que deben resolverse antes de iniciar el desarrollo.

### Calificación General: 🟡 REQUIERE CORRECCIONES

| Área | Estado | Hallazgos Críticos |
|------|--------|-------------------|
| Schemas de BD | 🟠 Alto | 7 errores críticos, 15 advertencias |
| Coherencia US vs BD | 🟡 Medio | 16 tablas sin tarea DB, campos faltantes |
| Dependencias erp-core | 🔴 Crítico | Falta configuración BD, duplicación de tablas |
| Plan de Sprints | 🔴 Crítico | 2 sprints sobrecargados, dependencias inversas |
| Referencias externas | 🟢 Limpio | Sin referencias a gamilit u otros proyectos |
| Coherencia Épicas | 🟡 Medio | 3 módulos con discrepancias |

---

## 1. PROBLEMAS CRÍTICOS (BLOQUEANTES)

### 1.1 Configuración de Base de Datos FALTANTE

**Severidad:** 🔴 CRÍTICO
**Impacto:** No se puede iniciar desarrollo

**Hallazgos:**
- ❌ No existe `.env` ni `.env.example`
- ❌ No hay `docker-compose.yml`
- ❌ No hay scripts SQL de inicialización
- ❌ No hay usuario/contraseña de BD definidos
- ❌ No está definido el nombre de la base de datos

**Acción requerida:** Crear archivos de configuración antes de desarrollo.

```bash
# Archivos a crear:
.env.example
docker-compose.yml
database/init/01-create-schemas.sql
database/init/02-create-tables.sql
```

---

### 1.2 Duplicación de Tablas con erp-core

**Severidad:** 🔴 CRÍTICO
**Impacto:** Conflictos de arquitectura

| Concepto | erp-core | mecanicas-diesel | Problema |
|----------|----------|------------------|----------|
| Usuarios | `auth.users` | `workshop_core.users` | Duplicación |
| Tenants | `auth.tenants` | `workshop_core.workshops` | Duplicación |
| Inventario | `inventory.*` (8 tablas) | `parts_management.*` (10 tablas) | No reutiliza |

**Acción requerida:**
1. Eliminar `workshop_core.users` → usar `auth.users`
2. Eliminar `workshop_core.workshops` → usar `auth.tenants`
3. Cambiar `workshop_id` → `tenant_id` en todas las tablas
4. Reutilizar `inventory.*` de erp-core

---

### 1.3 Sprints Sobrecargados

**Severidad:** 🔴 CRÍTICO
**Impacto:** Cronograma fallará

| Sprint | SP Actual | Capacidad | Problema |
|--------|-----------|-----------|----------|
| Sprint 5 | 57 SP | 30-45 SP | +27 SP exceso |
| Sprint 6 | 50 SP | 30-45 SP | +20 SP exceso |

**Acción requerida:** Redistribuir US según plan propuesto en sección 4.

---

### 1.4 Dependencias Inversas entre Épicas

**Severidad:** 🔴 CRÍTICO
**Impacto:** Bloqueos durante desarrollo

**Casos detectados:**
- US-MMD003-001 (S3) requiere vehículos completos, pero MMD-005 termina en S6
- US-MMD002-001 (S4) requiere diagnósticos e inventario, pero no están completos
- US-MMD006-001 (S5) requiere órdenes completas, pero MMD-002 tiene US hasta S6

**Acción requerida:** Reordenar sprints para respetar dependencias.

---

### 1.5 Referencias Circulares en BD

**Severidad:** 🔴 CRÍTICO
**Impacto:** Error en creación de tablas

```
work_bays.current_order_id → service_orders(id)
service_orders.bay_id → work_bays(id)
```

**Problema:** Ambas referencias son NOT NULL, imposible insertar registros.

**Acción requerida:** Hacer `work_bays.current_order_id` NULLABLE.

---

## 2. PROBLEMAS ALTOS (IMPORTANTES)

### 2.1 Políticas RLS Incompletas

**Severidad:** 🟠 ALTO

**Problema:** Todas las políticas RLS solo implementan SELECT, faltan INSERT/UPDATE/DELETE.

**Tablas afectadas:** 21 tablas con RLS

**Acción requerida:**
```sql
CREATE POLICY tenant_insert ON table_name FOR INSERT
    WITH CHECK (workshop_id = current_setting('app.current_workshop_id')::uuid);
```

### 2.2 Tablas sin RLS

**Severidad:** 🟠 ALTO

| Tabla | Tiene workshop_id | Tiene RLS |
|-------|-------------------|-----------|
| workshops | N/A | ❌ NO |
| roles | Sí (nullable) | ❌ NO |
| service_categories | Sí | ❌ NO |
| part_categories | Sí | ❌ NO |

### 2.3 Tablas sin Tarea DB-XXX

**Severidad:** 🟠 ALTO

16 tablas en schemas no tienen tarea técnica asociada:
- `customers`, `order_status_history`, `diagnostic_photos`
- `diagnostic_recommendations`, `quote_tracking`, `quote_followups`
- `part_locations`, `adjustment_items`, `suppliers`
- `vehicle_history`, `reminder_notifications`, `vehicle_documents`

### 2.4 Discrepancias en Épicas vs Módulos

**Severidad:** 🟠 ALTO

| Módulo | SP Épica | SP Calculado | Diferencia |
|--------|----------|--------------|------------|
| MMD-004 Inventario | 42 | 40 | -2 SP |
| MMD-006 Cotizaciones | 26 | 29 | +3 SP |

**Problema adicional:** Los títulos de US en archivos no coinciden con los declarados en épicas para MMD-004, MMD-005, MMD-006.

---

## 3. PROBLEMAS MEDIOS (ADVERTENCIAS)

### 3.1 Campos Audit Faltantes

- 16 tablas sin `updated_at`
- 23 tablas sin `created_by`

### 3.2 Índices Faltantes

- `diagnostics` sin índice en `workshop_id`
- `service_orders` sin índice en `assigned_to`
- Fechas de ordenación sin índices

### 3.3 Validaciones Faltantes

- Estados sin CHECK constraints
- Campos numéricos sin validación de rango
- Fechas sin validación lógica

### 3.4 Saltos en Numeración

**DB-XXX:** 18 números faltantes (intencional por bloques)
**BE-XXX:** ~50 números faltantes
**FE-XXX:** ~40 números faltantes

---

## 4. PLAN DE SPRINTS PROPUESTO

### Distribución Actual vs Propuesta

| Sprint | SP Actual | SP Propuesto | Cambio |
|--------|-----------|--------------|--------|
| S1 | 26 | 36 | +10 |
| S2 | 18 | 34 | +16 |
| S3 | 31 | 44 | +13 |
| S4 | 29 | 44 | +15 |
| S5 | 57 | 36 | -21 |
| S6 | 50 | 33 | -17 |
| S7 | 8 | 11 | +3 |

### Flujo de Dependencias Corregido

```
Sprint 1: MMD-001 Fundamentos ✅
    ↓
Sprint 2: MMD-005 Vehículos + MMD-004 Inventario (base) ✅
    ↓
Sprint 3: MMD-003 Diagnósticos ✅
    ↓
Sprint 4: MMD-002 Órdenes Servicio ✅
    ↓
Sprint 5: MMD-006 Cotizaciones ✅
    ↓
Sprint 6-7: Funcionalidades secundarias
```

---

## 5. HALLAZGOS POSITIVOS

### 5.1 Sin Referencias a Otros Proyectos ✅

- ❌ gamilit: NO encontrado
- ❌ orbiquantia: NO encontrado
- ❌ trading: NO encontrado
- ❌ betting: NO encontrado
- ❌ inmobiliaria: NO encontrado
- ✅ construccion: Solo como referencia de patrones (válido)

### 5.2 Dependencias Core Existen ✅

| Módulo Core | Estado |
|-------------|--------|
| MGN-001 Auth | ✅ Documentado |
| MGN-002 Users | ✅ Documentado |
| MGN-003 Roles | ✅ Documentado |
| MGN-004 Tenants | ✅ Documentado |
| MGN-005 Catalogs | ✅ Documentado |
| MGN-011 Inventory | ✅ Documentado |

### 5.3 Módulos Coherentes ✅

- MMD-001 Fundamentos: Completamente coherente
- MMD-002 Órdenes: Completamente coherente
- MMD-003 Diagnósticos: Completamente coherente

### 5.4 Sin Credenciales Hardcodeadas ✅

No se encontraron passwords, API keys, o secretos en el código.

---

## 6. ESTADÍSTICAS DEL ANÁLISIS

### 6.1 Schemas de BD

| Métrica | Valor |
|---------|-------|
| Tablas totales | 48 |
| Con RLS | 21 (44%) |
| Con índices | 44 (92%) |
| Foreign Keys | 72 |
| Cross-schema FKs | 23 (32%) |

### 6.2 Historias de Usuario

| Métrica | Valor |
|---------|-------|
| Total US | 53 |
| Story Points | 241 |
| Tareas DB-XXX | ~60 |
| Cobertura DB→Schema | 65% |
| Tablas huérfanas | 16 (34%) |

### 6.3 Planificación

| Métrica | Valor |
|---------|-------|
| Sprints planificados | 7 |
| US P0 | 33 |
| US P1 | 15 |
| US P2 | 5 |
| Dependencias inversas | 5 |

---

## 7. PLAN DE ACCIÓN PRIORIZADO

### Fase 1: ANTES de Desarrollo (Semana 1-2)

| # | Acción | Prioridad | Responsable |
|---|--------|-----------|-------------|
| 1 | Crear `.env.example` con configuración BD | CRÍTICO | DevOps |
| 2 | Crear `docker-compose.yml` | CRÍTICO | DevOps |
| 3 | Unificar modelo usuarios (eliminar workshop_core.users) | CRÍTICO | Arquitectura |
| 4 | Cambiar workshop_id → tenant_id | CRÍTICO | Arquitectura |
| 5 | Corregir referencia circular work_bays | CRÍTICO | BD |
| 6 | Redistribuir sprints 5-6 | CRÍTICO | PM |

### Fase 2: Durante Desarrollo (Sprints 1-2)

| # | Acción | Prioridad |
|---|--------|-----------|
| 7 | Agregar políticas RLS completas (INSERT/UPDATE/DELETE) | ALTO |
| 8 | Agregar RLS a service_categories, part_categories | ALTO |
| 9 | Crear tareas DB-XXX para 16 tablas huérfanas | ALTO |
| 10 | Sincronizar épicas MMD-004, 005, 006 con archivos US | ALTO |
| 11 | Agregar índices faltantes | MEDIO |

### Fase 3: Mejoras Continuas (Post-MVP)

| # | Acción | Prioridad |
|---|--------|-----------|
| 12 | Agregar campos updated_at a todas las tablas | MEDIO |
| 13 | Implementar CHECK constraints para estados | MEDIO |
| 14 | Implementar soft delete consistente | BAJO |
| 15 | Documentar estrategia de numeración DB/BE/FE | BAJO |

---

## 8. CONCLUSIÓN

El proyecto mecanicas-diesel tiene una **base documental sólida** (95% completa) pero requiere **correcciones críticas** antes de iniciar desarrollo:

### Bloqueadores Principales:
1. ❌ Falta configuración de base de datos
2. ❌ Duplicación de tablas con erp-core
3. ❌ Sprints 5-6 sobrecargados
4. ❌ Dependencias inversas entre épicas

### Riesgo de Desarrollo Actual: 🔴 ALTO

**Recomendación:** NO INICIAR DESARROLLO hasta resolver las 6 acciones de Fase 1.

Una vez corregidos los problemas críticos, el proyecto tiene fundamentos arquitectónicos correctos y puede proceder con confianza.

---

**Documento generado automáticamente por análisis multi-agente**
**6 subagentes especializados | 78 archivos analizados | ~5000 líneas revisadas**
