---
id: "PLAN-LLM-TRADING-INTEGRATION-2026"
title: "Plan de Desarrollo - LLM Trading Integration 2026"
type: "Development Plan"
project: "trading-platform"
version: "1.0.0"
created_date: "2026-01-04"
updated_date: "2026-01-04"
author: "Orquestador Agent - Trading Platform"
status: "Active"
---

# Plan de Desarrollo: LLM Trading Integration 2026

**Fecha:** 2026-01-04
**Epica:** OQI-010 - LLM Trading Integration
**Estado:** Planificacion Activa
**Story Points Total:** 89 SP

---

## Resumen Ejecutivo

Este plan detalla la implementacion de la integracion avanzada del LLM para trading autonomo, incluyendo fine-tuning, MCP servers, gestion de riesgo y API de predicciones.

### Hardware Disponible

| Recurso | Especificacion |
|---------|----------------|
| GPU | NVIDIA 16GB VRAM |
| Modelo Base | chatgpt-oss / Llama 3 8B |
| Quantizacion | Q5_K_M (balance calidad/VRAM) |
| Fine-tuning | LoRA (r=16, alpha=32) |

### Entregables Principales

1. **MCP Binance Connector** - Puerto 3606
2. **LLM Fine-tuned** con estrategias AMD/ICT/SMC
3. **Risk Management Service** integrado
4. **API de Predicciones** para frontend
5. **Sistema de Tracking** de predicciones

---

## Fase 1: Infraestructura (Semanas 1-2)

### Objetivo
Establecer la infraestructura base para los nuevos componentes.

### Tareas

#### 1.1 MCP Binance Connector
- [ ] Crear estructura del proyecto `apps/mcp-binance-connector/`
- [ ] Implementar tools de market data (get_ticker, get_klines, get_orderbook)
- [ ] Implementar tools de account (get_account, get_positions)
- [ ] Implementar tools de orders (create_order, cancel_order)
- [ ] Implementar tools de futures (positions, leverage)
- [ ] Configurar Docker y puerto 3606
- [ ] Tests unitarios y de integracion

**Responsable:** Backend Developer
**Story Points:** 8

#### 1.2 DDL PostgreSQL
- [ ] Crear tabla `ml.llm_predictions`
- [ ] Crear tabla `ml.prediction_outcomes`
- [ ] Crear tabla `ml.llm_decisions`
- [ ] Crear tabla `ml.risk_events`
- [ ] Crear funcion `ml.calculate_prediction_accuracy()`
- [ ] Crear indices de performance

**Responsable:** Database Developer
**Story Points:** 5

#### 1.3 Pipeline de Fine-Tuning
- [ ] Configurar ambiente de entrenamiento
- [ ] Crear script de generacion de dataset
- [ ] Implementar dataset de estrategias AMD
- [ ] Implementar dataset de conceptos ICT/SMC
- [ ] Implementar dataset de risk management
- [ ] Crear script de entrenamiento LoRA
- [ ] Crear script de merge y conversion a GGUF

**Responsable:** ML Specialist
**Story Points:** 8

### Entregables Fase 1
- MCP Binance Connector funcionando en testnet
- Tablas de PostgreSQL creadas
- Pipeline de fine-tuning configurado

---

## Fase 2: Core LLM Features (Semanas 3-5)

### Objetivo
Implementar las funcionalidades core del LLM trading agent.

### Tareas

#### 2.1 Fine-Tuning del Modelo
- [ ] Generar dataset completo (>20,000 ejemplos)
- [ ] Ejecutar entrenamiento LoRA (3 epochs)
- [ ] Evaluar modelo con dataset de validacion
- [ ] Optimizar hiperparametros si es necesario
- [ ] Convertir a GGUF y cargar en Ollama
- [ ] Validar respuestas del modelo fine-tuned

**Responsable:** ML Specialist
**Story Points:** 8

#### 2.2 Risk Management Service
- [ ] Implementar RiskManager class
- [ ] Implementar position sizing calculator
- [ ] Implementar drawdown monitor
- [ ] Implementar circuit breaker
- [ ] Implementar exposure tracker
- [ ] Integrar con LLM decision flow
- [ ] Tests unitarios

**Responsable:** Backend Developer
**Story Points:** 8

#### 2.3 ML Analyzer Service
- [ ] Implementar MLAnalyzer class
- [ ] Integracion con ML Engine (AMD, Range, ICT)
- [ ] Calculo de confluence score
- [ ] Generacion de explicaciones en lenguaje natural
- [ ] Cache de predicciones en Redis

**Responsable:** ML Specialist
**Story Points:** 5

#### 2.4 Risk Validation Pre-Trade
- [ ] Implementar validacion antes de execute_trade
- [ ] Verificar position size limits
- [ ] Verificar daily drawdown
- [ ] Verificar exposure total
- [ ] Verificar trades diarios
- [ ] Responder con razon si rechazado

**Responsable:** Backend Developer
**Story Points:** 5

### Entregables Fase 2
- Modelo LLM fine-tuned funcionando
- Risk Manager integrado
- ML Analyzer con confluence score

---

## Fase 3: API e Integracion (Semanas 6-7)

### Objetivo
Exponer APIs para frontend y completar integracion entre servicios.

### Tareas

#### 3.1 API de Predicciones REST
- [ ] Endpoint POST /api/v1/predictions/analyze
- [ ] Endpoint GET /api/v1/predictions/history/{symbol}
- [ ] Endpoint GET /api/v1/predictions/accuracy/{symbol}
- [ ] Endpoint GET /api/v1/predictions/active-signals
- [ ] Documentacion OpenAPI

**Responsable:** Backend Developer
**Story Points:** 5

#### 3.2 WebSocket Predicciones
- [ ] Implementar PredictionWebSocketManager
- [ ] Endpoint WS /ws/predictions/{symbol}
- [ ] Broadcast de predicciones cada 5s
- [ ] Manejo de conexiones/desconexiones
- [ ] Rate limiting

**Responsable:** Backend Developer
**Story Points:** 5

#### 3.3 MCP Orchestrator
- [ ] Implementar MCPOrchestrator class
- [ ] Metodo call_tool(server, tool, params)
- [ ] Metodo get_combined_portfolio()
- [ ] Metodo execute_trade_on_best_venue()
- [ ] Integracion con LLM decision flow

**Responsable:** Backend Developer
**Story Points:** 5

#### 3.4 Ejecucion de Trades MT4/Binance
- [ ] Integracion completa con MCP MT4
- [ ] Integracion completa con MCP Binance
- [ ] Seleccion automatica de venue
- [ ] Logging de trades ejecutados
- [ ] Persistencia de decisiones

**Responsable:** Backend Developer
**Story Points:** 8

### Entregables Fase 3
- API REST de predicciones funcionando
- WebSocket real-time
- Ejecucion de trades via MCP

---

## Fase 4: Tracking y Optimizacion (Semanas 8-9)

### Objetivo
Implementar tracking de outcomes y optimizar el sistema.

### Tareas

#### 4.1 Tracking de Outcomes
- [ ] Servicio de monitoreo de predicciones
- [ ] Deteccion automatica de outcomes
- [ ] Calculo de accuracy por simbolo
- [ ] Calculo de profit factor
- [ ] Persistencia en prediction_outcomes

**Responsable:** Backend Developer
**Story Points:** 5

#### 4.2 Metricas de Accuracy
- [ ] Dashboard de accuracy por modelo
- [ ] Grafico de accuracy temporal
- [ ] Filtros por simbolo/timeframe
- [ ] Export de datos

**Responsable:** Frontend Developer
**Story Points:** 5

#### 4.3 Circuit Breaker Automatico
- [ ] Deteccion de daily drawdown limit
- [ ] Deteccion de perdidas consecutivas
- [ ] Pausa automatica de trading
- [ ] Alertas a usuario
- [ ] Resume manual requerido

**Responsable:** Backend Developer
**Story Points:** 3

#### 4.4 Fine-Tuning con Datos de Produccion
- [ ] Recolectar decisiones correctas
- [ ] Generar nuevos ejemplos de training
- [ ] Re-entrenar modelo
- [ ] A/B testing de versiones
- [ ] Rollout gradual

**Responsable:** ML Specialist
**Story Points:** 8

### Entregables Fase 4
- Sistema de tracking funcionando
- Dashboard de accuracy
- Circuit breaker automatico

---

## Fase 5: Testing y Deployment (Semana 10)

### Objetivo
Validar el sistema completo y desplegar a produccion.

### Tareas

#### 5.1 Tests de Integracion
- [ ] Tests E2E del flujo completo
- [ ] Tests de MCP Binance con testnet
- [ ] Tests de risk management
- [ ] Tests de persistence
- [ ] Coverage > 70%

**Responsable:** Testing
**Story Points:** 3

#### 5.2 Backtesting de Decisiones
- [ ] Ejecutar backtesting con datos historicos
- [ ] Validar que risk limits se respetan
- [ ] Comparar accuracy real vs backtesting
- [ ] Documentar resultados

**Responsable:** ML Specialist
**Story Points:** 5

#### 5.3 Documentacion Final
- [ ] Actualizar README de cada componente
- [ ] Documentar APIs con OpenAPI
- [ ] Crear guia de operaciones
- [ ] Actualizar AGENTS.md

**Responsable:** Tech Writer
**Story Points:** 3

#### 5.4 Deployment
- [ ] Build de imagenes Docker
- [ ] Configurar docker-compose.llm-advanced.yaml
- [ ] Deploy a staging
- [ ] Smoke tests
- [ ] Deploy a produccion
- [ ] Monitoreo inicial

**Responsable:** DevOps
**Story Points:** 5

### Entregables Fase 5
- Sistema completo testeado
- Documentacion actualizada
- Deploy a produccion

---

## Resumen de Story Points por Fase

| Fase | Descripcion | SP | Duracion |
|------|-------------|-----|----------|
| Fase 1 | Infraestructura | 21 | 2 semanas |
| Fase 2 | Core LLM | 26 | 2-3 semanas |
| Fase 3 | API e Integracion | 23 | 2 semanas |
| Fase 4 | Tracking y Optimizacion | 21 | 2 semanas |
| Fase 5 | Testing y Deployment | 16 | 1 semana |
| **Total** | | **107** | **9-10 semanas** |

---

## Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigacion |
|--------|--------------|---------|------------|
| VRAM insuficiente | Media | Alto | LoRA + quantizacion Q5_K_M |
| Latencia alta | Media | Alto | Cache, batch processing |
| Errores del LLM | Alta | Critico | Risk limits, paper trading |
| Rate limits Binance | Media | Medio | Rate limiter, caching |
| Fine-tuning overfitting | Media | Alto | Validacion, early stopping |

---

## Metricas de Exito

| Metrica | Target | Medicion |
|---------|--------|----------|
| Direction Accuracy | >65% | Semanal |
| Response Time | <5s | Continuo |
| Risk Adherence | 100% | Continuo |
| System Uptime | >99% | Continuo |
| Fine-tuning Perplexity | <3.0 | Post-training |

---

## Siguiente Paso Inmediato

1. **Crear MCP Binance Connector** - Estructura base del proyecto
2. **Ejecutar DDL** - Crear nuevas tablas en PostgreSQL
3. **Preparar Dataset** - Iniciar recoleccion de ejemplos de training

---

## Referencias

- [Epica OQI-010](../docs/02-definicion-modulos/OQI-010-llm-trading-integration/README.md)
- [Integracion LLM Fine-Tuning](../docs/01-arquitectura/INTEGRACION-LLM-FINE-TUNING.md)
- [MCP Binance Spec](../docs/01-arquitectura/MCP-BINANCE-CONNECTOR-SPEC.md)
- [Plan ML-LLM-Trading Original](./PLAN-ML-LLM-TRADING.md)

---

**Documento Generado:** 2026-01-04
**Autor:** Orquestador Agent - Trading Platform
**Version:** 1.0.0
