---
id: "REESTRUCTURACION-PROGRESS"
title: "Progreso de Reestructuracion - Trading Platform"
type: "Documentation"
project: "trading-platform"
version: "1.0.0"
updated_date: "2026-01-04"
---

# Progreso de Reestructuracion - Trading Platform

**Fecha:** 2026-01-04
**Estandar:** GAMILIT (SIMCO)

---

## Resumen Ejecutivo

Se ha realizado la reestructuracion de documentacion del proyecto trading-platform siguiendo el estandar GAMILIT.

---

## ETAPA 1: Infraestructura SCRUM - COMPLETADA

### Archivos Creados

| Archivo | Estado | Descripcion |
|---------|--------|-------------|
| `/AGENTS.md` | Creado | Guia para agentes IA con prefijos OQI-* |
| `/docs/planning/Board.md` | Creado | Tablero Kanban |
| `/docs/planning/config.yml` | Creado | Configuracion del proyecto |
| `/docs/04-fase-backlog/README.md` | Creado | Indice del backlog |
| `/docs/04-fase-backlog/DEFINITION-OF-READY.md` | Creado | Criterios DoR |
| `/docs/04-fase-backlog/DEFINITION-OF-DONE.md` | Creado | Criterios DoD |

### Carpetas Creadas

- `/docs/planning/tasks/`
- `/docs/planning/bugs/`
- `/docs/04-fase-backlog/`
- `/docs/96-quick-reference/`
- `/docs/archivados/`

---

## ETAPA 2: YAML Front-Matter - EN PROGRESO

### Modulos Completados

| Modulo | US | RF | ET | Total | Estado |
|--------|-----|-----|-----|-------|--------|
| OQI-001 (Auth) | 12 | 5 | 5 | 22 | COMPLETADO |
| OQI-002 (Education) | 8 | 6 | 6 | 20 | COMPLETADO |
| OQI-003 (Trading) | 18 | 7 | 0 | 25 | PARCIAL (faltan ET) |
| OQI-004 (Investment) | 0 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE |
| OQI-005 (Payments) | 0 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE |
| OQI-006 (ML) | 0 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE |
| OQI-007 (LLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE |
| OQI-008 (Portfolio) | 0 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE |

**Total procesados:** ~67 archivos
**Total pendientes:** ~120 archivos

---

## ETAPA 3: DoR/DoD - COMPLETADA

Los archivos de Definition of Ready y Definition of Done han sido creados basados en el estandar de gamilit.

---

## Commits Pendientes

Los siguientes commits deben realizarse manualmente:

### Commit 1: Infraestructura SCRUM
```bash
git add AGENTS.md docs/planning/ docs/04-fase-backlog/
git commit -m "feat(docs): Add SCRUM infrastructure - GAMILIT standard

ETAPA 1 - Infraestructura SCRUM:
- Add AGENTS.md (AI agent guide for trading-platform)
- Create docs/planning/Board.md (Kanban board)
- Create docs/planning/config.yml (project configuration)
- Create docs/04-fase-backlog/ with DoR/DoD

🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>"
```

### Commit 2: YAML Front-Matter OQI-001
```bash
git add docs/02-definicion-modulos/OQI-001-fundamentos-auth/
git commit -m "feat(docs): Add YAML front-matter to OQI-001 Auth module

Add standardized YAML front-matter to:
- 12 User Stories (US-AUTH-*)
- 5 Requirements (RF-AUTH-*)
- 5 Specifications (ET-AUTH-*)

🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>"
```

### Commit 3: YAML Front-Matter OQI-002
```bash
git add docs/02-definicion-modulos/OQI-002-education/
git commit -m "feat(docs): Add YAML front-matter to OQI-002 Education module

Add standardized YAML front-matter to:
- 8 User Stories (US-EDU-*)
- 6 Requirements (RF-EDU-*)
- 6 Specifications (ET-EDU-*)

🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>"
```

### Commit 4: YAML Front-Matter OQI-003
```bash
git add docs/02-definicion-modulos/OQI-003-trading-charts/
git commit -m "feat(docs): Add YAML front-matter to OQI-003 Trading module

Add standardized YAML front-matter to:
- 18 User Stories (US-TRD-*)
- 7 Requirements (RF-TRD-*)
- 1 Specification (ET-TRD-001)

Note: Remaining ET-TRD-* files pending

🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>"
```

---

## Trabajo Pendiente

Para completar la reestructuracion, se deben procesar los siguientes modulos:

1. **OQI-003 (Trading):** Completar especificaciones tecnicas (ET-TRD-002 a ET-TRD-008)
2. **OQI-004 (Investment):** Procesar todos los archivos US/RF/ET
3. **OQI-005 (Payments):** Procesar todos los archivos US/RF/ET
4. **OQI-006 (ML Signals):** Procesar todos los archivos US/RF/ET
5. **OQI-007 (LLM Agent):** Procesar todos los archivos US/RF/ET
6. **OQI-008 (Portfolio):** Procesar todos los archivos US/RF/ET

### Template YAML para User Story
```yaml
---
id: "US-XXX-NNN"
title: "Titulo de la Historia"
type: "User Story"
status: "Done"
priority: "Alta"
epic: "OQI-NNN"
story_points: N
created_date: "2025-12-05"
updated_date: "2026-01-04"
---
```

### Template YAML para Requirement
```yaml
---
id: "RF-XXX-NNN"
title: "Titulo del Requerimiento"
type: "Requirement"
status: "Done"
priority: "Alta"
module: "modulo"
epic: "OQI-NNN"
version: "1.0"
created_date: "2025-12-05"
updated_date: "2026-01-04"
---
```

### Template YAML para Specification
```yaml
---
id: "ET-XXX-NNN"
title: "Titulo de la Especificacion"
type: "Specification"
status: "Done"
rf_parent: "RF-XXX-NNN"
epic: "OQI-NNN"
version: "1.0"
created_date: "2025-12-05"
updated_date: "2026-01-04"
---
```

---

## Notas

- El contenido existente de los archivos NO fue modificado
- Solo se agrego YAML front-matter al inicio de cada archivo
- Se mantiene la estructura de carpetas original (02-definicion-modulos/ con OQI-001 a OQI-008)

---

**Generado por:** Claude Opus 4.5
**Fecha:** 2026-01-04
