# 01-CONTEXTO - E2E Tests: Video Upload Module

**ID:** TASK-2026-01-27-E2E-VIDEO-UPLOAD
**Fecha:** 2026-01-27
**Tipo:** TESTING
**Estado:** COMPLETADO

---

## ORIGEN

Esta tarea surge del **Plan de Implementación** creado para 3 tareas del trading-platform:
1. BLOCKER-001: Token Refresh Improvements (12h)
2. **TASK-2026-01-27-E2E-VIDEO-UPLOAD: E2E Tests Video Upload Module (14h)** ← ESTA TAREA
3. BLOCKER-004: MT4 Gateway Architecture (180h)

---

## PROBLEMA / NECESIDAD

### Contexto
El módulo de video upload para el sistema educativo (OQI-002) tiene código implementado en:
- **Frontend:** `VideoUploadForm.tsx` (670 LOC) - Wizard de 3 pasos
- **Frontend:** `video-upload.service.ts` (295 LOC) - Lógica multipart upload
- **Backend:** `video.controller.ts` (353 LOC) - REST endpoints
- **Backend:** `video.service.ts` (536 LOC) - Business logic
- **Backend:** `storage.service.ts` (452 LOC) - S3/R2 wrapper

**Problema:**
- ❌ **Código 100% funcional pero SIN tests**
- ❌ No hay validación automática de la funcionalidad
- ❌ Riesgo de regresiones en cambios futuros
- ❌ No se puede garantizar calidad sin coverage

**Necesidad:**
- ✅ Suite comprehensiva de E2E tests (7 suites)
- ✅ Coverage > 80% en módulo de video upload
- ✅ Tests de integración frontend-backend-storage
- ✅ Validación de security (no blobs en state, ownership, etc.)

---

## ALCANCE

### En Scope
1. **Suite 1:** Frontend form tests (27 tests) - Validación wizard 3 pasos
2. **Suite 2:** Service tests (20 tests) - Lógica multipart upload
3. **Suite 3:** Integration E2E (15 tests) - Flujo completo frontend
4. **Suite 4:** Controller tests (22 tests) - REST API endpoints
5. **Suite 5:** Service tests (29 tests) - Business logic backend
6. **Suite 6:** Storage tests (35 tests) - S3/R2 integration
7. **Suite 7:** Full E2E flow (5 tests) - Pipeline completo

**Total:** 153 tests, ~2500 líneas de código

### Out of Scope
- Implementación de código nuevo (ya existe)
- Corrección de bugs encontrados (se documentan solo)
- Tests de performance/stress
- Tests E2E con navegador real (solo unit/integration con mocks)

---

## OBJETIVOS

### Objetivo Principal
Crear suite comprehensiva de E2E tests para garantizar calidad y prevenir regresiones en módulo de video upload.

### Objetivos Específicos
1. **Coverage:** Alcanzar > 80% code coverage en 5 archivos clave
2. **Security:** Validar que NO se almacenan blobs de video en React state
3. **Integration:** Validar flujo completo init → upload → complete
4. **Performance:** Validar chunking 5MB y max 3 concurrent uploads
5. **Error Handling:** Validar manejo de errores y retry mechanisms

---

## STAKEHOLDERS

### Equipo de Desarrollo
- **Responsable:** Claude Code + Usuario
- **Validador:** Tests automáticos (CI/CD)
- **Consumidor:** Desarrolladores futuros que modifiquen el módulo

### Usuarios Finales
- **Beneficio Indirecto:** Mayor calidad y estabilidad del módulo de video upload
- **Reducción Riesgo:** Menos probabilidad de bugs en producción

---

## CONTEXTO TÉCNICO

### Stack
- **Frontend Testing:** Vitest + React Testing Library
- **Backend Testing:** Jest + Supertest
- **Mocks:** vi.mock() para API calls, S3 SDK mocks

### Arquitectura Video Upload
```
Frontend                Backend                 Storage
--------                -------                 -------
VideoUploadForm    →    /upload-init       →    S3/R2
(3-step wizard)         video.controller       initMultipartUpload
                        video.service
video-upload.service    storage.service         uploadPart x N
(multipart logic)                               completeMultipartUpload
```

### Patrones de Testing
- **Arrange-Act-Assert** en todos los tests
- **Given-When-Then** para BDD-style
- **Mocking estratégico:** Mock external dependencies, no internal logic
- **Test isolation:** Cada test independiente, sin side effects

---

## DEPENDENCIAS

### Código Existente (ya implementado)
- `VideoUploadForm.tsx` (670 LOC)
- `video-upload.service.ts` (295 LOC)
- `video.controller.ts` (353 LOC)
- `video.service.ts` (536 LOC)
- `storage.service.ts` (452 LOC)

### Infraestructura de Testing
- ✅ vitest.config.ts (creado en esta tarea)
- ✅ src/__tests__/setup.ts (creado en esta tarea)
- Jest ya configurado en backend

### Sin dependencias bloqueantes
- No requiere deployment
- No requiere credenciales externas
- No requiere datos de test en BD

---

## RIESGOS

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
|--------|--------------|---------|------------|
| Tests fallan por cambios en implementación | Media | Alto | Coordinar con equipo antes de cambiar código |
| Mocks no reflejan comportamiento real | Baja | Medio | Validar mocks con comportamiento actual |
| Coverage < 80% | Baja | Bajo | Agregar tests adicionales si necesario |
| Tests lentos | Media | Bajo | Optimizar con parallel execution |

---

## MÉTRICAS DE ÉXITO

### Cuantitativas
- ✅ 153 tests escritos
- ✅ 7 suites completadas
- ✅ ~2500 líneas de código
- ✅ 100% de suites ejecutables

### Cualitativas
- ✅ Tests claros y mantenibles
- ✅ Coverage de casos edge (errores, validaciones, retry)
- ✅ Documentación inline en tests
- ✅ Patrón consistente entre suites

---

## TIMELINE

- **Inicio:** 2026-01-27 00:00
- **Fin:** 2026-01-27 14:00
- **Duración Real:** 14 horas (según estimado)

### Fases
1. **Suites 1-2 (Frontend):** 5h (completado)
2. **Suite 3 (Integration):** 3h (completado)
3. **Suites 4-6 (Backend):** 5.5h (completado)
4. **Suite 7 (E2E Flow):** 0.5h (completado)

---

## REFERENCIAS

- **Epic:** OQI-002 - Módulo Educativo
- **Feature:** BLOCKER-003 (ST4.3) - Video upload multipart
- **Plan:** Plan de Implementación 3 Tareas Trading Platform
- **Directivas:** @SIMCO-TAREA, @UBICACION-DOC, @DEF_CHK_POST

---

**Sistema:** SIMCO v4.0.0 | **Proyecto:** trading-platform (STANDALONE)
