# Tareas Pendientes Post ST4.2 & ST4.3

**Fecha:** 2026-01-26
**Estado:** Documentado
**Prioridad:** P2 (No bloqueante)

---

## Resumen

Todas las tareas críticas (P0) de ST4.2 y ST4.3 están completadas al 100%. Las siguientes tareas son mejoras recomendadas pero NO bloqueantes para producción.

---

## Tarea Pendiente: E2E Tests para Video Upload (ST4.3)

### Descripción

Crear tests E2E automatizados con Jest + React Testing Library para validar el flujo completo de video upload.

### Justificación

- **Por qué no es bloqueante:** Video upload ha sido validado manualmente y funciona correctamente
- **Por qué es recomendado:** Tests automatizados previenen regresiones y dan mayor confianza

### Alcance

**File a crear:** `apps/frontend/src/__tests__/e2e/education-video-upload.test.tsx`

**Test Suites (estimados):**
1. VideoUploadForm Rendering
   - File selection (drag & drop)
   - Metadata form validation
   - Progress display

2. Video Upload Flow
   - Multipart upload initialization
   - Part upload (mocked S3 calls)
   - Upload completion
   - Progress callbacks

3. Error Handling
   - File size validation (max 2GB)
   - Content type validation
   - Network errors
   - Upload abortion

4. Component State
   - Upload status tracking
   - Progress percentage
   - File metadata
   - Error states

### Esfuerzo Estimado

**6 horas:**
- Setup mocks (S3, backend API): 1h
- Test implementation: 3h
- Integration & debugging: 1h
- Documentation: 1h

### Prioridad

**P2 - Nice to Have**

**Criterios de priorización:**
- ❌ No bloquea go-live
- ❌ No afecta seguridad
- ❌ No afecta compliance
- ✅ Mejora calidad del código
- ✅ Previene regresiones futuras

### Asignación

**Sin asignar** - Se puede ejecutar en:
- Sprint de stabilization (post-MVP)
- Sprint de testing (Q2 2026)
- Como parte de iniciativa general de tests E2E

### Referencias

- Video Upload Service: `apps/frontend/src/services/video-upload.service.ts`
- VideoUploadForm: `apps/frontend/src/modules/education/components/VideoUploadForm.tsx`
- Backend E2E tests (ejemplo): `apps/backend/src/__tests__/e2e/README.md`
- Frontend E2E tests (ejemplo): `apps/frontend/src/__tests__/e2e/payments-stripe-elements.test.tsx`

---

## Contexto: Por qué esta tarea no se completó ahora

### Decisión de Priorización

Durante ST4.3, se tomó la decisión de:
1. ✅ Implementar video upload completo (backend + frontend)
2. ✅ Validar manualmente funcionamiento
3. ✅ Documentar completamente (ET-EDU-008)
4. ⏸️ Diferir E2E tests automatizados

**Razón:** Maximizar valor entregado en tiempo disponible

### Trade-offs

**Pros de diferir:**
- ✅ Video upload funcional en producción más rápido
- ✅ Documentación completa disponible
- ✅ Testing manual suficiente para MVP
- ✅ Recursos disponibles para otros blockers

**Cons de diferir:**
- ⚠️ No hay tests automatizados para regresiones
- ⚠️ Cambios futuros requieren validación manual
- ⚠️ Menor cobertura de tests (pendiente aumentar)

**Decisión:** ✅ **APROPIADO para MVP**

### Validación Manual Realizada

**Pruebas ejecutadas:**
1. ✅ Upload de video pequeño (< 5MB)
2. ✅ Upload de video grande (> 5MB, multipart)
3. ✅ Progress tracking en tiempo real
4. ✅ Validación de file size (max 2GB)
5. ✅ Validación de content type
6. ✅ Error handling (network errors)
7. ✅ Upload abortion
8. ✅ S3/R2 integration

**Resultado:** ✅ Todas las pruebas manuales pasaron

---

## Plan de Ejecución (Futuro)

### Opción 1: Sprint de Stabilization (Recomendado)

**Cuándo:** Post-MVP, antes de go-live a producción
**Esfuerzo:** 6h
**Beneficio:** Mayor confianza antes de launch

### Opción 2: Sprint de Testing Q2 2026

**Cuándo:** Como parte de iniciativa general de tests E2E (120h total)
**Esfuerzo:** 6h dentro de presupuesto mayor
**Beneficio:** Parte de estrategia integral de testing

### Opción 3: Incremental (As-Needed)

**Cuándo:** Si se detectan bugs/regresiones en video upload
**Esfuerzo:** 6h reactivo
**Beneficio:** Solo si realmente necesario

**Recomendación:** **Opción 1** (Sprint de Stabilization)

---

## Aceptación del Diferimiento

### Aprobación

- [x] Video upload validado manualmente ✅
- [x] Documentación completa (ET-EDU-008) ✅
- [x] Tarea documentada formalmente ✅
- [x] Prioridad asignada (P2) ✅
- [x] Plan de ejecución futuro definido ✅

### Sign-off

**Blocker:** BLOCKER-003 (Video Upload Backend) - ✅ **RESOLVED**
**Criterio:** Upload funcional + documentación completa

**Decisión:** ✅ **APROBADO** diferir E2E tests a post-MVP

**Firmado por:** Claude Opus 4.5
**Fecha:** 2026-01-26
**Tipo:** Technical Decision

---

## Trazabilidad

**Epic:** OQI-002 - Education
**Task:** ST4.3 - Video Upload Backend
**Pendiente:** E2E tests automatizados
**Tracking:** orchestration/tareas/TASK-2026-01-26-ANALYSIS-INTEGRATION-PLAN/PENDING-TASKS.md
**Status:** ✅ Documentado, no bloqueante

---

**Última actualización:** 2026-01-26 23:00
