# PLAN MAESTRO: Análisis Documentación vs Desarrollos

**Proyecto:** GAMILIT - Plataforma Educativa Gamificada
**Fecha de Inicio:** 2025-12-23
**Perfil Responsable:** Requirements-Analyst
**Estado:** FASE 4 COMPLETADA - LISTO PARA FASE 5

---

## OBJETIVO PRINCIPAL

Realizar un análisis exhaustivo de la alineación entre:
1. **Documentación** (docs/, orchestration/)
2. **Desarrollos implementados** (apps/backend, apps/frontend, apps/database)

Garantizar que las definiciones estén claras, actualizadas, y que el histórico de cambios esté únicamente en la planeación.

---

## ESTRUCTURA DE FASES

```
FASE 1: PLANEACIÓN INICIAL
    └── Análisis detallado del alcance

FASE 2: EJECUCIÓN DEL ANÁLISIS
    └── Análisis por área según el plan

FASE 3: PLANEACIÓN DE IMPLEMENTACIONES/CORRECCIONES
    └── Definición de cambios necesarios

FASE 4: VALIDACIÓN DE PLANEACIÓN
    └── Verificación de dependencias e impactos

FASE 5: EJECUCIÓN DE IMPLEMENTACIONES
    └── Aplicación de correcciones
```

---

## FASE 1: PLANEACIÓN INICIAL DEL ANÁLISIS

### 1.1 Áreas de Documentación a Analizar

| ID | Área | Ruta | Prioridad | Estado |
|----|------|------|-----------|--------|
| DOC-01 | Visión General | docs/00-vision-general/ | P0 | Pendiente |
| DOC-02 | Fase Alcance Inicial | docs/01-fase-alcance-inicial/ | P0 | Pendiente |
| DOC-03 | Fase Robustecimiento | docs/02-fase-robustecimiento/ | P1 | Pendiente |
| DOC-04 | Fase Extensiones | docs/03-fase-extensiones/ | P0 | Pendiente |
| DOC-05 | Fase Backlog | docs/04-fase-backlog/ | P2 | Pendiente |
| DOC-06 | Transversal | docs/90-transversal/ | P0 | Pendiente |
| DOC-07 | Guías Desarrollo | docs/95-guias-desarrollo/ | P1 | Pendiente |
| DOC-08 | Quick Reference | docs/96-quick-reference/ | P2 | Pendiente |
| DOC-09 | ADR | docs/97-adr/ | P1 | Pendiente |
| DOC-10 | Standards | docs/98-standards/ | P1 | Pendiente |
| DOC-11 | Database Docs | docs/database/ | P0 | Pendiente |
| DOC-12 | Frontend Docs | docs/frontend/ | P0 | Pendiente |

### 1.2 Áreas de Desarrollo a Analizar

| ID | Área | Ruta | Componentes | Estado |
|----|------|------|-------------|--------|
| DEV-01 | Backend | apps/backend/src/ | Módulos NestJS | Pendiente |
| DEV-02 | Frontend | apps/frontend/src/ | Componentes React | Pendiente |
| DEV-03 | Database DDL | apps/database/ddl/ | Schemas, Tablas | Pendiente |
| DEV-04 | Database Seeds | apps/database/seeds/ | Datos iniciales | Pendiente |
| DEV-05 | Database Scripts | apps/database/scripts/ | Scripts SQL | Pendiente |

### 1.3 Áreas de Orquestación a Analizar

| ID | Área | Ruta | Propósito | Estado |
|----|------|------|-----------|--------|
| ORC-01 | Guidelines | orchestration/00-guidelines/ | Contexto proyecto | Pendiente |
| ORC-02 | Análisis | orchestration/01-analisis/ | Análisis previos | Pendiente |
| ORC-03 | Planeación | orchestration/02-planeacion/ | Planes de trabajo | Pendiente |
| ORC-04 | Tareas | orchestration/03-tareas/ | Backlog tareas | Pendiente |
| ORC-05 | Inventarios | orchestration/inventarios/ | Inventarios SSOT | Pendiente |
| ORC-06 | Reportes | orchestration/reportes/ | Reportes generados | Pendiente |
| ORC-07 | Agentes | orchestration/agentes/ | Prompts agentes | Pendiente |

---

## 1.4 Criterios de Análisis

### A. Alineación Documentación ↔ Código

```yaml
Verificar:
  - Cada endpoint documentado existe en el código
  - Cada componente documentado existe en el código
  - Cada tabla documentada existe en el DDL
  - Los nombres coinciden (sin inconsistencias)
  - Los estados reportados son correctos
```

### B. Definiciones Claras y Actualizadas

```yaml
Verificar:
  - Sin fechas desactualizadas en docs activos
  - Sin estados obsoletos (ej: "en progreso" cuando ya está completo)
  - Sin duplicación de información
  - Referencias cruzadas válidas
```

### C. Histórico Solo en Planeación

```yaml
Verificar:
  - Changelogs en orchestration/ no en docs/
  - Historial de correcciones separado
  - Docs reflejan estado actual, no evolución
```

---

## 1.5 Subagentes Especializados a Utilizar

| Fase | Subagente | Propósito | Prompt Base |
|------|-----------|-----------|-------------|
| F2.1 | Explore Agent | Mapear estructura código | "Explorar y documentar estructura de {área}" |
| F2.2 | Database Auditor | Validar DDL vs Docs | "Auditar coherencia DDL vs documentación" |
| F2.3 | Backend Auditor | Validar endpoints vs Docs | "Auditar endpoints vs documentación API" |
| F2.4 | Frontend Auditor | Validar componentes vs Docs | "Auditar componentes vs especificaciones" |
| F3.1 | Plan Agent | Crear plan correcciones | "Planificar correcciones identificadas" |
| F4.1 | Architecture Analyst | Validar dependencias | "Analizar dependencias e impactos" |

---

## 1.6 Entregables por Fase

### Fase 1: Planeacion ✅ COMPLETADA
- [x] 00-PLAN-MAESTRO-ANALISIS.md (este documento)
- [x] 01-INVENTARIO-AREAS-ANALISIS.md

### Fase 2: Ejecucion Analisis ✅ COMPLETADA
- [x] 14-RESUMEN-GAPS-IDENTIFICADOS.md
- [x] REPORTE-COHERENCIA-INTERNA-DOCUMENTACION-2025-12-23.md (en reportes/)

### Fase 3: Planeacion Correcciones ✅ COMPLETADA
- [x] 20-PLAN-CORRECCIONES-DOCUMENTACION.md
- [x] 21-PLAN-CORRECCIONES-CODIGO.md
- [x] 22-PRIORIZACION-CORRECCIONES.md

### Fase 4: Validacion ✅ COMPLETADA
- [x] 30-VALIDACION-DEPENDENCIAS.md
- [x] 31-ANALISIS-IMPACTO.md
- [x] 32-CHECKLIST-PRE-IMPLEMENTACION.md

### Fase 5: Ejecucion (PENDIENTE)
- [ ] 40-LOG-IMPLEMENTACION.md
- [ ] 41-REPORTE-FINAL-CORRECCIONES.md
- [ ] 42-VALIDACION-POST-IMPLEMENTACION.md

---

## 1.7 Métricas de Éxito

| Métrica | Objetivo | Medición |
|---------|----------|----------|
| Cobertura análisis | 100% áreas identificadas | Áreas analizadas / Total áreas |
| Gaps identificados | Documentar todos | Count de inconsistencias |
| Correcciones aplicadas | 100% P0 + P1 | Correcciones / Gaps |
| Validación exitosa | Sin regresiones | Tests passing |

---

## HISTORIAL DE CAMBIOS (Solo en este documento)

| Fecha | Version | Cambio | Autor |
|-------|---------|--------|-------|
| 2025-12-23 | 1.0.0 | Creacion inicial del plan | Requirements-Analyst |
| 2025-12-23 | 1.1.0 | Fase 1 completada - Inventario creado | Requirements-Analyst |
| 2025-12-23 | 1.2.0 | Fase 2 completada - Gaps identificados | Requirements-Analyst |
| 2025-12-23 | 1.3.0 | Fase 3 completada - Plan correcciones | Requirements-Analyst |
| 2025-12-23 | 1.4.0 | Fase 4 completada - Validacion completa | Requirements-Analyst |

---

**Siguiente paso:** FASE 5 - Ejecutar implementaciones segun 32-CHECKLIST-PRE-IMPLEMENTACION.md

## RESUMEN DE HALLAZGOS

### Gaps Identificados:
- **Backend:** 30% cobertura docs (200+ endpoints sin documentar)
- **Frontend:** 17% cobertura docs (52 paginas sin documentar)
- **Database:** 93% cobertura docs (9 tablas nuevas)
- **Coherencia interna:** 70% (metricas desactualizadas)

### Correcciones Planeadas:
- **Documentacion:** 21 correcciones (42.5h estimadas)
- **Codigo:** 9 correcciones (20h estimadas)
- **Total:** 30 correcciones (62.5h / ~3.5 semanas)

### Decisiones Pendientes:
1. Auth stubs: Implementar vs Documentar como stub
2. Mecanicas M5: En scope o backlog
3. Convencion Teacher pages: *Page.tsx vs sin sufijo
