# FASE 4: VALIDACIÓN DE PLANEACIÓN VS ANÁLISIS

**Fecha:** 2025-12-18
**Perfil:** Requirements Analyst
**Proyecto:** Gamilit

---

## RESUMEN DE VALIDACIÓN

| Estado | Cantidad | % |
|--------|----------|---|
| VALIDADAS | 7 | 58% |
| REQUIEREN AJUSTES | 3 | 25% |
| INCOMPLETAS | 2 | 17% |
| **TOTAL** | **12** | 100% |

---

## ESTADO DE VALIDACIÓN POR TASK

### TASKS VALIDADAS (✅)

| Task | Descripción | Estado |
|------|-------------|--------|
| TASK-001 | Integrar Emparejamiento en ECR | ✅ Validada con ajustes menores |
| TASK-003 | Implementar Gamification API | ✅ 95% ya existe |
| TASK-005 | Eliminar páginas huérfanas | ✅ Safe to execute |
| TASK-007 | Error handling APIs | ✅ Ya implementado |
| TASK-009 | Tests Assignments | ✅ Estructura clara |
| TASK-010 | Completar páginas Teacher | ✅ Validada |

### TASKS QUE REQUIEREN AJUSTES (⚠️)

| Task | Problema | Ajuste Requerido |
|------|----------|------------------|
| TASK-002 | Mecánicas auxiliares no tienen backend integration | Agregar submitExercise + useProgress |
| TASK-004 | 0 tests Teacher | Crear estructura de tests |
| TASK-008 | 0 tests Mechanics | Crear estructura de tests |

### TASKS INCOMPLETAS (❌)

| Task | Problema | Acción |
|------|----------|--------|
| TASK-006 | No hay schemas Module 2 | Crear desde cero |
| TASK-011 | Falta mock data | Crear desde cero |
| TASK-012 | analyticsInterceptor vacío | Implementar o desactivar |

---

## OBJETOS FALTANTES EN EL PLAN ORIGINAL

Los siguientes objetos NO estaban incluidos en el plan pero son necesarios:

### 1. EmparejamientoRenderer (CRÍTICO)
- **Ubicación esperada:** `/shared/components/mechanics/renderers/EmparejamientoRenderer.tsx`
- **Motivo:** Sin este componente, las respuestas de Emparejamiento no se visualizan
- **Impacta:** TASK-001

### 2. Tipos de Mecánicas Auxiliares
- **Ubicación esperada:** `/features/mechanics/auxiliar/types/`
- **Archivos a crear:**
  - `callToActionTypes.ts`
  - `collagePrensaTypes.ts`
  - `comprensionAuditivaTypes.ts`
  - `textoEnMovimientoTypes.ts`
- **Motivo:** Interfaces inline en componentes deben extraerse
- **Impacta:** TASK-002

### 3. Schemas Module 2
- **Ubicación esperada:** `/services/api/schemas/module2Schemas.ts`
- **Motivo:** No existen schemas Zod para mecánicas Module 2
- **Impacta:** TASK-006

### 4. Test Utilities
- **Ubicación esperada:** `/test/utils/mechanicsTestUtils.ts`
- **Funciones necesarias:**
  - `renderMechanicExercise()`
  - `mockExerciseData()`
  - `createMockSubmission()`
- **Motivo:** Facilitar creación de tests
- **Impacta:** TASK-004, TASK-008, TASK-009

### 5. Mock Data Registry
- **Ubicación esperada:** `/test/fixtures/mockDataRegistry.ts`
- **Motivo:** Centralizar todos los mocks para tests
- **Impacta:** TASK-011

---

## RIESGOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS

### RIESGO 1: Emparejamiento no Renderizable
| Aspecto | Detalle |
|---------|---------|
| **Severidad** | ALTA |
| **Descripción** | ExerciseContentRenderer no tiene case para 'emparejamiento' |
| **Impacto** | Profesores ven error o JSON crudo al revisar respuestas |
| **Tasks Afectadas** | TASK-001, TASK-004, TASK-010 |
| **Mitigación** | Implementar EmparejamientoRenderer ANTES de otros tasks |

### RIESGO 2: Mecánicas Auxiliares sin Backend
| Aspecto | Detalle |
|---------|---------|
| **Severidad** | ALTA |
| **Descripción** | 4 mecánicas auxiliares no envían datos al backend |
| **Impacto** | Respuestas de estudiantes se pierden al navegar |
| **Tasks Afectadas** | TASK-002 |
| **Mitigación** | Agregar submitExercise() y useProgress() hooks |

### RIESGO 3: analyticsInterceptor Vacío
| Aspecto | Detalle |
|---------|---------|
| **Severidad** | MEDIA |
| **Descripción** | Interceptor registrado pero no implementa nada |
| **Impacto** | Métricas de engagement ausentes |
| **Tasks Afectadas** | TASK-012 |
| **Mitigación** | Implementar tracking real o desactivar por defecto |

---

## MATRIZ DE DEPENDENCIAS ACTUALIZADA

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    FASE 0: BLOQUEANTES                      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  TASK-001 (EmparejamientoRenderer) ◄── CRÍTICO             │
│  └── Bloquea: TASK-004, TASK-008, TASK-010                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
                            │
                            ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    FASE 1: FUNDACIÓN                        │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  TASK-006 (Schemas Module 2) ─┐                             │
│  TASK-011 (Mock Data)  ───────┼── Sin dependencias          │
│  TASK-002 (Auxiliares)  ──────┘                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
                            │
                            ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    FASE 2: LIMPIEZA                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  TASK-005 (Eliminar huérfanas) ── Sin dependencias          │
│  TASK-007 (Error handling) ────── Sin dependencias          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
                            │
                            ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    FASE 3: APIS                             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  TASK-003 (Gamification API) ─── Verificación               │
│  TASK-012 (Analytics)  ───────── Implementación opcional    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
                            │
                            ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    FASE 4: TESTING                          │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  TASK-008 (Tests Mechanics) ◄── Depende de TASK-001,006,011 │
│  TASK-009 (Tests Assignments) ◄── Sin dependencias          │
│  TASK-004 (Tests Teacher) ◄── Depende de TASK-001           │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
                            │
                            ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    FASE 5: VALIDACIÓN                       │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  TASK-010 (Validar Teacher Pages) ◄── Depende de todos      │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

## ORDEN DE EJECUCIÓN RECOMENDADO

### Ejecución Secuencial Óptima

| Orden | Task | Duración Est. | Dependencias |
|-------|------|---------------|--------------|
| 1 | TASK-001 | 0.5h | Ninguna (BLOQUEANTE) |
| 2 | TASK-006 | 1h | Ninguna |
| 3 | TASK-011 | 1h | Ninguna |
| 4 | TASK-002 | 2h | Ninguna |
| 5 | TASK-005 | 0.5h | Ninguna |
| 6 | TASK-007 | 0.5h | Ninguna |
| 7 | TASK-003 | 1h | Ninguna |
| 8 | TASK-012 | 1h | Ninguna |
| 9 | TASK-008 | 2h | TASK-001, TASK-006, TASK-011 |
| 10 | TASK-009 | 1h | Ninguna |
| 11 | TASK-004 | 2h | TASK-001 |
| 12 | TASK-010 | 1h | Todos anteriores |

**Total estimado:** 13.5 horas

---

## PLAN ACTUALIZADO CON AJUSTES

### TASK-001 (AJUSTADO)
**Original:** Agregar case en ExerciseContentRenderer
**Actualizado:**
1. Crear EmparejamientoRenderer.tsx
2. Agregar case en ExerciseContentRenderer
3. Importar y exportar correctamente

### TASK-002 (AJUSTADO)
**Original:** Crear tipos y schemas
**Actualizado:**
1. Extraer interfaces de componentes
2. Crear tipos TypeScript
3. Crear schemas Zod
4. **NUEVO:** Agregar submitExercise() a cada componente
5. **NUEVO:** Agregar useProgress() hook integration
6. Crear mock data

### TASK-006 (NUEVO ALCANCE)
**Original:** Crear schemas
**Actualizado:**
1. Crear `/services/api/schemas/module2Schemas.ts`
2. Schemas para: lectura_inferencial, puzzle_contexto, prediccion_narrativa, causa_efecto, rueda_inferencias

### TASK-011 (NUEVO ALCANCE)
**Original:** Mock data faltante
**Actualizado:**
1. Crear mockDataRegistry.ts
2. Mock data para Emparejamiento
3. Mock data para Auxiliares (4)
4. Mock data para Module 2 (5)
5. Mock data para Teacher Portal

### TASK-012 (DECISIÓN REQUERIDA)
**Opciones:**
- A) Implementar analytics real (Google Analytics, Mixpanel, etc.)
- B) Desactivar interceptor por defecto
- C) Implementar logging básico a consola

**Recomendación:** Opción C (menor esfuerzo, valor inmediato)

---

## CHECKLIST DE VALIDACIÓN FINAL

### Pre-Ejecución
- [ ] TASK-001 ejecutar primero (bloqueante)
- [ ] Verificar backend endpoints para Gamification
- [ ] Decidir estrategia analytics (TASK-012)

### Durante Ejecución
- [ ] Verificar imports después de cada cambio
- [ ] Ejecutar build después de cada TASK
- [ ] Verificar que no hay errores TypeScript

### Post-Ejecución
- [ ] Ejecutar todos los tests
- [ ] Verificar rutas en App.tsx
- [ ] Smoke test manual de mecánicas

---

## CONCLUSIÓN

El plan de implementaciones es **VIABLE** con los ajustes identificados:

| Aspecto | Estado |
|---------|--------|
| Estructura del plan | ✅ Correcta |
| Cobertura de gaps | ⚠️ Requiere 5 objetos adicionales |
| Orden de ejecución | ⚠️ Ajustado (TASK-001 primero) |
| Riesgos identificados | ✅ 3 riesgos manejables |
| Estimación de tiempo | ✅ 13.5 horas realista |

**Recomendación:** Proceder con ejecución siguiendo el orden actualizado.

---

**Estado:** FASE 4 COMPLETADA
**Siguiente:** FASE 5 - Ejecución de Implementaciones (pendiente decisión del usuario)
