# SA-BACKEND-001: ACTION ITEMS - Plan de Acción Inmediato

**Fecha:** 2025-11-02  
**Prioridad:** 🔴 CRÍTICA  
**Responsable:** Equipo de Arquitectura + Backend

---

## 🚨 DECISIÓN INMEDIATA REQUERIDA

El análisis revela que **60 archivos críticos** NO fueron migrados del proyecto origen al destino.

### Opciones:

**OPCIÓN A: Migración Completa (Recomendado)**
- Tiempo estimado: 6 sprints (12 semanas)
- Esfuerzo: 2-3 devs full-time
- Resultado: Sistema completo y funcional

**OPCIÓN B: Migración Priorizada**
- Tiempo estimado: 3 sprints (6 semanas)
- Esfuerzo: 2 devs full-time
- Resultado: Sistema mínimamente viable
- Solo migra: admin, assignments, grading, notifications

**OPCIÓN C: No Migrar**
- Mantener proyecto origen activo
- Usar nuevo proyecto solo para features nuevos
- Resultado: Dos sistemas en paralelo

---

## 📋 SPRINT 1: ADMIN PANEL (2 semanas)

### Week 1: Base de Admin
- [ ] **Día 1-2:** Crear módulo `/modules/admin/` en NestJS
- [ ] **Día 3-4:** Implementar guards de autorización
  - [ ] `SuperAdminGuard`
  - [ ] `AdminGuard`
  - [ ] `AuditInterceptor`
- [ ] **Día 5:** Implementar rate limiting para admin

### Week 2: Admin Features
- [ ] **Día 6-7:** Migrar admin/users
  - [ ] UsersController (10 endpoints)
  - [ ] UsersService
  - [ ] UsersRepository
- [ ] **Día 8-9:** Migrar admin/organizations
  - [ ] OrganizationsController (8 endpoints)
  - [ ] OrganizationsService
  - [ ] OrganizationsRepository
- [ ] **Día 10:** Testing + Documentación

**Entregables Sprint 1:**
- ✅ Panel de admin funcional
- ✅ Gestión de usuarios
- ✅ Gestión de organizaciones
- ✅ Sistema de auditoría básico

---

## 📋 SPRINT 2: ASSIGNMENTS & GRADING (2 semanas)

### Week 3: Assignments
- [ ] **Día 1-2:** Crear módulo `/modules/teacher/assignments/`
- [ ] **Día 3-4:** Implementar CRUD de assignments
  - [ ] AssignmentsController (8 endpoints)
  - [ ] AssignmentsService
  - [ ] AssignmentsRepository
- [ ] **Día 5:** Implementar asignación a classrooms/students

### Week 4: Grading
- [ ] **Día 6-7:** Crear módulo `/modules/teacher/grading/`
- [ ] **Día 8-9:** Implementar sistema de calificación
  - [ ] GradingController (4 endpoints)
  - [ ] GradingService
  - [ ] Integración con progress/exercise-submission
- [ ] **Día 10:** Testing + Documentación

**Entregables Sprint 2:**
- ✅ Profesores pueden crear tareas
- ✅ Profesores pueden asignar tareas
- ✅ Profesores pueden calificar submissions
- ✅ Estudiantes ven sus calificaciones

---

## 📋 SPRINT 3: NOTIFICATIONS & HEALTH (2 semanas)

### Week 5: Notifications
- [ ] **Día 1-2:** Crear módulo `/modules/notifications/`
- [ ] **Día 3-4:** Implementar REST API
  - [ ] NotificationsController (6 endpoints)
  - [ ] NotificationsService
  - [ ] NotificationsRepository
- [ ] **Día 5:** Implementar WebSocket
  - [ ] NotificationsGateway
  - [ ] RealtimeService
  - [ ] Push notifications

### Week 6: Health & Polish
- [ ] **Día 6-7:** Migrar health checks
  - [ ] Implementar `/modules/core/health/`
  - [ ] Integrar `@nestjs/terminus`
  - [ ] Health checks: DB, Redis, WebSocket
- [ ] **Día 8-9:** Integration testing
- [ ] **Día 10:** Deployment preparation

**Entregables Sprint 3:**
- ✅ Notificaciones en tiempo real
- ✅ Health checks funcionales
- ✅ Sistema listo para producción (MVP)

---

## 📋 SPRINT 4-6: ANALYTICS & POLISH (6 semanas)

### Sprint 4: Teacher Analytics
- [ ] Migrar `/modules/teacher/analytics/`
- [ ] Classroom analytics
- [ ] Student performance analytics
- [ ] Assignment analytics

### Sprint 5: Student Progress
- [ ] Migrar `/modules/teacher/student-progress/`
- [ ] Progress tracking
- [ ] Teacher notes
- [ ] Progress reports

### Sprint 6: System Completion
- [ ] Content approval workflow
- [ ] Advanced admin features
- [ ] System logs viewer
- [ ] Maintenance mode

---

## 🔧 SETUP INICIAL (Antes de Sprint 1)

### Preparación del Entorno
- [ ] Revisar package.json (verificar dependencias)
- [ ] Configurar ESLint rules para admin module
- [ ] Preparar base de datos (tablas audit, admin_actions)
- [ ] Configurar CI/CD para nuevos módulos

### Configuración de Seguridad
- [ ] Definir roles y permisos
- [ ] Configurar rate limiting
- [ ] Implementar RBAC (Role-Based Access Control)
- [ ] Configurar logging y auditoría

### Documentación
- [ ] Crear ADRs (Architecture Decision Records)
- [ ] Documentar flujos de migración
- [ ] Preparar guías de desarrollo
- [ ] Documentar endpoints migrados

---

## 📊 MÉTRICAS DE ÉXITO

### Sprint 1 (Admin)
- [ ] 18 endpoints funcionando
- [ ] Tests de integración pasando
- [ ] 0 bugs críticos
- [ ] Documentación Swagger completa

### Sprint 2 (Assignments/Grading)
- [ ] 12 endpoints funcionando
- [ ] Profesores pueden crear y calificar tareas
- [ ] Integración con submissions OK
- [ ] 0 bugs críticos

### Sprint 3 (Notifications/Health)
- [ ] 10 endpoints funcionando
- [ ] WebSocket conectado
- [ ] Health checks en verde
- [ ] Sistema desplegable

---

## 🚀 DEPLOYMENT CHECKLIST

### Pre-Deployment
- [ ] Todas las migraciones de BD ejecutadas
- [ ] Variables de entorno configuradas
- [ ] Seeds de datos admin creados
- [ ] Backup de base de datos realizado

### Deployment
- [ ] Deploy a staging
- [ ] Smoke tests en staging
- [ ] Revisión de seguridad
- [ ] Deploy a producción

### Post-Deployment
- [ ] Monitoreo de logs
- [ ] Health checks en verde
- [ ] Validación de funcionalidad crítica
- [ ] Rollback plan preparado

---

## 📞 CONTACTOS Y RESPONSABLES

### Arquitectura
- **Lead:** TBD
- **Responsabilidad:** Decisiones arquitectónicas, code reviews

### Backend Team
- **Dev 1:** Admin module + Auth
- **Dev 2:** Teacher module (Assignments/Grading)
- **Dev 3:** Notifications + Health

### QA Team
- **Tester 1:** Admin + Auth testing
- **Tester 2:** Teacher features testing
- **Tester 3:** Integration + E2E testing

---

## 📝 NOTAS IMPORTANTES

### Riesgos Identificados
1. **Dependencias cruzadas:** Admin depende de Auth, Teacher depende de Progress
2. **Migraciones de BD:** Requiere coordinación con DBA
3. **WebSocket:** Requiere configuración de infraestructura
4. **Multi-tenancy:** Organizations requiere refactor de RLS

### Dependencias Externas
- PostgreSQL 14+
- Redis (para WebSocket)
- AWS S3 (para media files)
- SMTP server (para notificaciones email)

### Suposiciones
- Equipo de 2-3 devs disponibles full-time
- Infraestructura de staging disponible
- Acceso a base de datos de producción para migrations
- PM disponible para clarificaciones de negocio

---

## 📚 RECURSOS

### Documentación de Referencia
- [SA-BACKEND-001-modulos-faltantes.md](./SA-BACKEND-001-modulos-faltantes.md) - Análisis completo
- [SA-BACKEND-001-RESUMEN-EJECUTIVO.md](./SA-BACKEND-001-RESUMEN-EJECUTIVO.md) - Resumen ejecutivo
- [SA-BACKEND-001-arbol-migracion.txt](./SA-BACKEND-001-arbol-migracion.txt) - Árbol visual

### Código de Referencia
- Origen: `/projects/gamilit-platform-backend/src/modules/`
- Destino: `/gamilit/projects/gamilit/apps/backend/src/modules/`

---

## ✅ APROBACIONES REQUERIDAS

- [ ] **Tech Lead:** Aprueba plan de migración
- [ ] **Product Owner:** Aprueba priorización de features
- [ ] **DevOps:** Confirma infraestructura disponible
- [ ] **Security:** Aprueba modelo de seguridad
- [ ] **QA Lead:** Aprueba estrategia de testing

---

**Última actualización:** 2025-11-02  
**Próxima revisión:** TBD  
**Status:** 🔴 PENDIENTE DE APROBACIÓN

---

## 🎯 PRÓXIMOS PASOS INMEDIATOS

1. **HOY:** Revisar este documento con el equipo
2. **MAÑANA:** Decisión sobre opción de migración (A/B/C)
3. **ESTA SEMANA:** Kickoff Sprint 1 si se aprueba migración
4. **PRÓXIMA SEMANA:** Primera revisión de progreso

---

**¿Preguntas?** Contactar a SA-BACKEND-001 o equipo de arquitectura.
