# _MAP: Fase 1 - Alcance Inicial

**Fase:** 1
**Nombre:** Alcance Inicial
**Periodo:** Mes 1 (Agosto 2024)
**Presupuesto:** $110,000 MXN
**Story Points:** 230 SP
**Estado:** ✅ Completado 100%
**Última actualización:** 2025-11-08

---

## 📋 Propósito

Establecer las bases técnicas y funcionales de la plataforma GAMILIT con 5 épicas fundamentales que proporcionan:
- Autenticación y autorización robusta
- Contenido educativo interactivo
- Gamificación básica
- Analytics y métricas
- Administración inicial

---

## 📁 Contenido

### Épicas (5)

| Épica | Nombre | Presupuesto | SP | Estado | Archivos |
|-------|--------|-------------|----|--------|----------|
| **[EAI-001](./EAI-001-fundamentos/)** | Fundamentos | $22,000 | 60 | ✅ | 17+ |
| **[EAI-002](./EAI-002-actividades/)** | Actividades | $22,000 | 45 | ✅ | 19+ |
| **[EAI-003](./EAI-003-gamificacion/)** | Gamificación | $22,000 | 40 | ✅ | 17+ |
| **[EAI-004](./EAI-004-analytics/)** | Analytics | $22,000 | 35 | ✅ | 10+ |
| **[EAI-005](./EAI-005-admin-base/)** | Admin Base | $22,000 | 50 | ✅ | 15+ |

**Total:** 5 épicas, 230 SP, ~80 archivos

### Archivos de Fase

| Archivo | Descripción |
|---------|-------------|
| [README.md](./README.md) | Descripción completa de la fase |
| [TIMELINE.yml](./TIMELINE.yml) | Timeline, sprints, métricas, lessons learned |
| [_MAP.md](./MAP.md) | Este archivo - Índice maestro |

---

## 🎯 Desglose por Épica

### [EAI-001: Fundamentos](./EAI-001-fundamentos/)

**Objetivo:** Infraestructura base de la plataforma

**Entregables:**
- Autenticación JWT + OAuth
- RBAC (roles y permisos)
- Multi-tenancy
- API RESTful base
- UI/UX base
- Dashboard principal

**Documentos clave:**
- 3 RF (RF-AUTH-001 a RF-AUTH-003)
- 3 ET (ET-AUTH-001 a ET-AUTH-003)
- 8 US (US-FUND-001 a US-FUND-008)
- [TRACEABILITY.yml](./EAI-001-fundamentos/implementacion/TRACEABILITY.yml) ⭐ Detallado

**Módulos afectados:**
- BD: `auth`, `auth_management`
- Backend: `auth` module
- Frontend: `auth`, `dashboard` features

---

### [EAI-002: Actividades](./EAI-002-actividades/)

**Objetivo:** Sistema de ejercicios y contenido educativo

**Entregables:**
- 6 mecánicas de ejercicios (opción múltiple, V/F, completar texto, drag&drop, ordenamiento, asociación)
- Sistema de feedback
- Navegación de actividades
- Niveles de dificultad
- Taxonomía de Bloom

**Documentos clave:**
- 3 RF (RF-EDU-001 a RF-EDU-003)
- 3 ET (ET-EDU-001 a ET-EDU-003)
- 8 US (US-ACT-001 a US-ACT-008)
- [TRACEABILITY.yml](./EAI-002-actividades/implementacion/TRACEABILITY.yml)

**Módulos afectados:**
- BD: `educational_content`, `progress_tracking`
- Backend: `educational` module
- Frontend: `student/learning` feature

---

### [EAI-003: Gamificación](./EAI-003-gamificacion/)

**Objetivo:** Sistema de gamificación básico

**Entregables:**
- Achievements (logros/insignias)
- Rangos Maya (4 niveles)
- ML Coins (monedas lectoras)
- Sistema de comodines/ayudas
- Narrativa maya básica
- Recompensas por módulos

**Documentos clave:**
- 3 RF (RF-GAM-001 a RF-GAM-003)
- 3 ET (ET-GAM-001 a ET-GAM-003)
- 8 US (US-GAM-003 a US-GAM-008)
- [TRACEABILITY.yml](./EAI-003-gamificacion/implementacion/TRACEABILITY.yml) ⭐⭐ MUY Detallado

**Módulos afectados:**
- BD: `gamification_system` schema
- Backend: `gamification` module
- Frontend: `student/gamification` feature

---

### [EAI-004: Analytics](./EAI-004-analytics/)

**Objetivo:** Métricas y analytics básicos

**Entregables:**
- Dashboard de estudiante con métricas
- Tracking de progreso
- Estadísticas básicas
- Visualizaciones de datos

**Documentos clave:**
- [TRACEABILITY.yml](./EAI-004-analytics/implementacion/TRACEABILITY.yml)

**Módulos afectados:**
- BD: `progress_tracking`, `admin_dashboard`
- Backend: `analytics` module
- Frontend: `student/dashboard`, `admin/analytics`

---

### [EAI-005: Admin Base](./EAI-005-admin-base/)

**Objetivo:** Panel de administración básico

**Entregables:**
- CRUD de usuarios
- Gestión de roles
- Configuración básica
- Moderación básica

**Documentos clave:**
- [TRACEABILITY.yml](./EAI-005-admin-base/implementacion/TRACEABILITY.yml)

**Módulos afectados:**
- BD: `admin_dashboard`, `auth_management`
- Backend: `admin` module
- Frontend: `admin/dashboard`, `admin/users`

---

## 📊 Resumen Técnico

### Base de Datos
- **Schemas creados:** 6 (auth, auth_management, educational_content, gamification_system, progress_tracking, admin_dashboard)
- **Tablas:** ~45 tablas
- **Funciones:** ~20 stored procedures
- **ENUMs:** achievement_type, achievement_category, rank, help_type, etc.
- **RLS:** Implementado en todas las tablas sensibles

### Backend (NestJS)
- **Módulos:** 6 (auth, educational, gamification, progress, analytics, admin)
- **Endpoints:** ~75 APIs RESTful
- **Guards:** JwtAuthGuard, RolesGuard, PermissionsGuard
- **OAuth Providers:** Google, Facebook, Apple, Microsoft, GitHub

### Frontend (React + TypeScript)
- **Features:** auth, student/learning, student/gamification, student/dashboard, admin/dashboard
- **Componentes:** ~60 componentes base
- **Stores (Zustand):** authStore, gamificationStore, progressStore, adminStore
- **Routing:** React Router con guards (AuthGuard, RoleGuard)

---

## 📈 Métricas de la Fase

| Métrica | Planificado | Real | Varianza |
|---------|-------------|------|----------|
| **Presupuesto** | $110,000 | $115,500 | +5% ⚠️ |
| **Story Points** | 230 | 242 | +5% ⚠️ |
| **Duración** | 31 días | 35 días | +12.5% ⚠️ |
| **Cobertura Tests** | 80% | 18% | -62% ⚠️ CRÍTICO |
| **Bugs Críticos** | 0 | 0 | 0% ✅ |

**Varianzas aceptables:** El sobrepaso en presupuesto (+5%) y tiempo (+12.5%) fue mínimo. **⚠️ ACTUALIZADO 2025-11-08:** Test coverage real fue 18%, no 88% como se estimó. Gap crítico de -62% respecto a objetivo de 80%. La funcionalidad está completa y deployment fue exitoso gracias a pruebas manuales exhaustivas.

---

## 🚀 Hitos Alcanzados

- ✅ **2024-08-08:** Infraestructura base completada
- ✅ **2024-08-15:** MVP Backend completado
- ✅ **2024-08-22:** MVP Frontend completado
- ✅ **2024-08-29:** Analytics y Admin funcionales
- ✅ **2024-08-31:** Fase 1 completada y desplegada a producción

---

## 🔗 Referencias

- **Timeline detallado:** [TIMELINE.yml](./TIMELINE.yml)
- **Descripción completa:** [README.md](./README.md)
- **Fase anterior:** N/A (primera fase)
- **Fase siguiente:** [Fase 2: Robustecimiento](../02-fase-robustecimiento/)
- **Documentación original:** `docs_bkp/04-planificacion/01-alcance-inicial/`

---

## 💡 Lessons Learned

1. **RLS desde día 1:** Implementar Row Level Security desde el inicio evitó refactoring complejo posteriormente
2. **OAuth = más registros:** 65% de usuarios prefieren OAuth sobre email/password tradicional
3. **Tests rigurosos = deploy tranquilo:** **⚠️ ACTUALIZADO 2025-11-08:** Objetivo era 88% coverage, real fue 18%. Deployment exitoso gracias a pruebas manuales exhaustivas, pero se requiere urgentemente aumentar cobertura automatizada
4. **Modularización temprana:** Arquitectura modular facilitó desarrollo paralelo de épicas
5. **Gamificación con narrativa:** La temática maya fue muy bien recibida y diferencia el producto

---

## 🎯 Siguiente Paso

Continuar con [Fase 2: Robustecimiento](../02-fase-robustecimiento/) - Migración de base de datos y optimización técnica.

---

**Generado:** 2025-11-08
**Sistema:** SIMCO (Sistema Indexado Modular por Contexto)
**Método:** Migración por fases desde docs_bkp/
**Versión:** 1.0.0
