# SA-BACKEND-001: RESUMEN EJECUTIVO

## 🚨 ALERTA CRÍTICA

**El sistema NO es desplegable a producción en su estado actual.**

---

## Módulos Faltantes: 60 archivos

### ❌ CRÍTICO - NO MIGRADO (P0)

#### 1. Módulo ADMIN (26 archivos)
- [ ] Panel de administración completo
- [ ] Gestión de usuarios (10 endpoints)
- [ ] Gestión de organizaciones (8 endpoints)
- [ ] Aprobación de contenido (6 endpoints)
- [ ] System management (6 endpoints)
- [ ] Sistema de auditoría (AuditService)
- [ ] Middleware de admin (4 guards)

**Impacto:** Sistema NO administrable

#### 2. Módulo ASSIGNMENTS (8 archivos)
- [ ] CRUD de asignaciones
- [ ] Asignar tareas a estudiantes
- [ ] Ver submissions
- [ ] 8 endpoints críticos

**Impacto:** Profesores NO pueden asignar tareas

#### 3. Módulo GRADING (3 archivos)
- [ ] Sistema de calificación
- [ ] Submissions pendientes
- [ ] Feedback a estudiantes
- [ ] 4 endpoints críticos

**Impacto:** Profesores NO pueden calificar

### ⚠️ ALTO - PARCIALMENTE MIGRADO (P0)

#### 4. Sistema NOTIFICATIONS (10 archivos)
**Migrado:** Solo entities + DTOs
**Faltante:**
- [ ] Controller y Service
- [ ] WebSocket (RealtimeService)
- [ ] 6 endpoints REST
- [ ] Push notifications

**Impacto:** NO hay notificaciones en tiempo real

### 🟡 IMPORTANTE (P1)

#### 5. Teacher ANALYTICS (6 archivos)
- [ ] Analytics de classroom
- [ ] Performance de estudiantes
- [ ] Engagement metrics
- [ ] 5 endpoints

**Impacto:** Profesores sin métricas

#### 6. STUDENT PROGRESS (3 archivos)
- [ ] Tracking de progreso
- [ ] Notas del profesor
- [ ] 4 endpoints

**Impacto:** Sin seguimiento estudiantil

#### 7. HEALTH Checks (1 archivo)
- [ ] Endpoints de monitoreo
- [ ] Database health
- [ ] WebSocket health
- [ ] 4 endpoints

**Impacto:** Sin monitoreo del sistema

---

## Checklist de Migración

### Sprint 1-2 (CRÍTICO)
- [ ] Migrar admin/users (gestión usuarios)
- [ ] Migrar admin/organizations (multi-tenancy)
- [ ] Migrar admin/audit (auditoría)
- [ ] Migrar health/ (monitoreo)

### Sprint 3-4 (BLOQUEANTE)
- [ ] Migrar teacher/assignments (asignaciones)
- [ ] Migrar teacher/grading (calificación)
- [ ] Implementar middleware de teacher

### Sprint 5-6 (ALTA PRIORIDAD)
- [ ] Completar notifications/ (REST + WebSocket)
- [ ] Migrar teacher/analytics (métricas)
- [ ] Migrar teacher/student-progress (seguimiento)

---

## Métricas del Análisis

| Métrica | Valor |
|---------|-------|
| Módulos analizados | 4 |
| Archivos totales NO migrados | 60 |
| Archivos críticos (P0) | 37 |
| Endpoints faltantes | 53 |
| Controllers faltantes | 12 |
| Services faltantes | 10 |
| Middleware faltante | 4 guards |

---

## Recomendación Final

### 🔴 NO DESPLEGAR SIN:
1. Módulo admin completo
2. Sistema de asignaciones
3. Sistema de calificación
4. Notificaciones en tiempo real

### 🟡 FUNCIONAL PERO LIMITADO CON:
1. Health checks
2. Teacher analytics
3. Student progress tracking

---

## Next Steps

1. **Revisar el reporte completo:** `SA-BACKEND-001-modulos-faltantes.md`
2. **Priorizar migración:** Comenzar con módulos P0
3. **Planificar sprints:** 6 sprints estimados
4. **Asignar equipo:** Requiere 2-3 desarrolladores full-time

---

**Generado por:** SA-BACKEND-001  
**Fecha:** 2025-11-02  
**Reporte completo:** [SA-BACKEND-001-modulos-faltantes.md](./SA-BACKEND-001-modulos-faltantes.md)
