# PROPUESTA DE ACTUALIZACIONES DE DOCUMENTACIÓN

**Fecha:** 2025-11-23
**Responsable:** Architecture-Analyst
**Referencia:** REPORTE-COHERENCIA-DOCUMENTACION-CODIGO-2025-11-23.md

---

## 🎯 RESUMEN EJECUTIVO

**Coherencia actual:** 82/100 🟡 BUENA
**Coherencia objetivo:** 95/100 ✅ EXCELENTE
**Tiempo estimado correcciones:** 4-5 horas
**Prioridad:** P0-P1 (resolver en 1 semana)

Se identificaron **8 gaps** en la validación documentación vs código:
- **2 gaps críticos (P0):** Requieren corrección inmediata (35 min)
- **3 gaps altos (P1):** Requieren corrección en 1 semana (4.5 hrs)
- **3 gaps mejoras (P2):** Pueden resolverse en 2-4 semanas (14 hrs)

---

## 📋 GAPS CRÍTICOS (P0) - RESOLVER EN 1-2 DÍAS

### GAP-1: SEEDS_INVENTORY.yml reporta ejercicios incorrectos

**Archivo:** `orchestration/inventarios/SEEDS_INVENTORY.yml`
**Líneas afectadas:** 13, 15
**Severidad:** 🔴 CRÍTICA
**Tiempo:** 15 minutos

**Problema:**
```yaml
# ACTUAL (INCORRECTO)
ejercicios_prod: 27
ejercicios_dev: 28
```

**Realidad verificada:**
- Módulos 1-5: 5+5+5+5+3 = 23 ejercicios (no 27)
- Causa: Inventario refleja estado PRE-corrección ADR-010

**Solución propuesta:**
```yaml
# CORREGIR A:
ejercicios_prod: 23  # Actualizado post-ADR-010 (2025-11-23)
ejercicios_dev: 24   # Validar conteo real

# AGREGAR NOTA:
notas_actualizacion: |
  2025-11-23: Actualizado tras corrección ADR-010.
  Módulo 1: 5 ejercicios (validado correcto)
  Módulo 3: 5 ejercicios (ejercicio 3.5 agregado)
  Total ejercicios: 23 según DocumentoDeDiseño v6.4
```

**Responsable:** Database-Developer
**Validación:** Architecture-Analyst

---

### GAP-2: TRACEABILITY EAI-002 desactualizado

**Archivo:** `docs/01-fase-alcance-inicial/EAI-002-actividades/implementacion/TRACEABILITY.yml`
**Líneas afectadas:** 202-209, 305-323
**Severidad:** 🔴 CRÍTICA
**Tiempo:** 20 minutos

**Problema:**
```yaml
# ACTUAL (INCORRECTO)
seeds:
  - name: 02-exercises-module1
    records: 6  # ❌ Debería ser 5

  - name: 04-exercises-module3
    records: 6  # ❌ Debería ser 5

metrics:
  deliverables:
    exercises_total: 27  # ❌ Debería ser 23
    exercises_by_module:
      - module: "Module 1 - Historiador Detective"
        exercises: 6  # ❌ Debería ser 5
      - module: "Module 3 - Científico Pensamiento Crítico"
        exercises: 6  # ❌ Debería ser 5
```

**Solución propuesta:**

```yaml
# CAMBIOS EN LÍNEA 202-229:
seeds:
  - name: 02-exercises-module1
    schema: educational_content
    file: apps/database/seeds/prod/educational_content/02-exercises-module1.sql
    lines: 687
    description: "5 ejercicios Module 1 - Historiador Detective"  # ACTUALIZADO
    rf: RF-EDU-001
    created: "2025-11-11"
    records: 5  # CORREGIDO: era 6
    note: "Validado 2025-11-23 post-ADR-010. Siempre fueron 5 ejercicios correctos según DocumentoDeDiseño v6.4"

  - name: 04-exercises-module3
    schema: educational_content
    file: apps/database/seeds/prod/educational_content/04-exercises-module3.sql
    lines: 683
    description: "5 ejercicios Module 3 - Científico"  # ACTUALIZADO
    rf: RF-EDU-001
    created: "2025-11-11"
    updated: "2025-11-23"  # NUEVO
    records: 5  # CORREGIDO: era 6
    note: "COMPLETADO 2025-11-23: Ejercicio 3.5 'Matriz de Perspectivas' agregado según ADR-010"

# CAMBIOS EN LÍNEA 305-323:
metrics:
  deliverables:
    database_objects: 12
    seeds_production: 7
    seeds_production_note: "1 módulos + 5 exercises (modules 1-5) + 1 difficulty_criteria. Total: 23 ejercicios"  # ACTUALIZADO
    exercises_total: 23  # CORREGIDO: era 27
    exercises_by_module:
      - module: "Module 1 - Historiador Detective"
        exercises: 5  # CORREGIDO: era 6
        mechanics: "Crucigrama, Línea Tiempo, Completar Espacios, Verdadero/Falso, Sopa Letras"
      - module: "Module 2 - Detective Textual"
        exercises: 5
        mechanics: "Análisis de textos y comprensión"
      - module: "Module 3 - Científico Pensamiento Crítico"
        exercises: 5  # CORREGIDO: era 6
        mechanics: "Tribunal, Debate, Análisis Fuentes, Podcast, Matriz Perspectivas"  # ACTUALIZADO
      - module: "Module 4 - Creador Digital"
        exercises: 5
        mechanics: "Placeholders con is_active=false"  # ACTUALIZADO
      - module: "Module 5 - Video Carta"
        exercises: 3  # CORREGIDO
        mechanics: "Placeholders con is_active=false"  # ACTUALIZADO

# AGREGAR EN CHANGELOG (después de línea 424):
changelog:
  - date: "2025-11-23"
    version: "2.3"
    author: "Architecture-Analyst"
    changes: |
      CORRECCIÓN POST-ADR-010: Alineación con DocumentoDeDiseño v6.4

      Ejercicios corregidos:
      - Module 1: 6 → 5 (validado: siempre fueron 5 correctos)
      - Module 3: 6 → 5 (ejercicio 3.5 "Matriz de Perspectivas" agregado)
      - Module 4: 5 (placeholders, is_active=false)
      - Module 5: 5 → 3 (corrección según diseño, placeholders)
      - Total: 27 → 23 ejercicios

      Causa raíz: TRACEABILITY no actualizado tras validación ADR-010.
      Referencias:
        - ADR-010: DocumentoDeDiseño como Fuente de Verdad
        - DocumentoDeDiseño v6.4 (2025-11-23)
        - REPORTE-COHERENCIA-DOCUMENTACION-CODIGO-2025-11-23.md

  - date: "2025-11-11"
    version: "2.2"
    author: "Database Agent"
    changes: |
      RECONCILIACIÓN EXERCISE_MECHANIC ↔ EXERCISE_TYPE (DB-110, DB-111, DB-112)
      [contenido existente...]
```

**Responsable:** Architecture-Analyst
**Validación:** Product Owner

---

## 📋 GAPS ALTOS (P1) - RESOLVER EN 1 SEMANA

### GAP-3: DATABASE_INVENTORY.yml schemas incorrectos

**Archivo:** `orchestration/inventarios/DATABASE_INVENTORY.yml`
**Líneas afectadas:** 14, 24, 39-63 (sección schemas)
**Severidad:** 🟡 ALTA
**Tiempo:** 30 minutos

**Problema:**
```yaml
# ACTUAL (INCORRECTO)
metadata:
  total_schemas: 16
  real_database_counts:
    schemas: 16
```

**Realidad verificada:**
```sql
-- Query ejecutada 2025-11-23:
SELECT schemaname, COUNT(*) FROM pg_tables
WHERE schemaname NOT IN ('pg_catalog', 'information_schema')
GROUP BY schemaname;

-- Resultado: 12 schemas (no 16)
```

**Schemas reales:**
1. audit_logging
2. auth
3. auth_management
4. communication
5. content_management
6. educational_content
7. gamification_system
8. lti_integration
9. notifications
10. progress_tracking
11. social_features
12. system_configuration

**Solución propuesta:**

```yaml
# LÍNEA 14:
total_schemas: 12  # CORREGIDO: era 16

# LÍNEA 24:
real_database_counts:
  schemas: 12  # CORREGIDO: era 16

# LÍNEAS 39-63: ELIMINAR schemas no existentes:
# schemas:
#   - name: "storage"  # ❌ NO EXISTE EN DB
#   - name: "[otros schemas fantasma]"  # ❌ ELIMINAR

# AGREGAR NOTA:
# LÍNEA 35:
discrepancies_found: |
  DB-124: Conteos representan objetos reales (CREATE statements), no archivos.
  ACTUALIZADO 2025-11-23: Schemas corregido de 16 a 12 (eliminados 4 schemas no implementados).
  Validación ejecutada por Architecture-Analyst mediante query PostgreSQL directo.
```

**Responsable:** Database-Developer
**Validación:** Architecture-Analyst

---

### GAP-4: Test coverage metrics incorrectos

**Archivos afectados:** TODOS los TRACEABILITY.yml (17 archivos)
**Severidad:** 🟡 ALTA
**Tiempo:** 2 horas

**Problema:**
Múltiples TRACEABILITY.yml reportan test coverage estimado (optimista) en vez de real:

```yaml
# EJEMPLO: EAI-003-gamificacion/TRACEABILITY.yml
testing:
  coverage:
    overall: 89%  # ❌ Estimado, NO real
    backend: 92%  # ❌ Estimado
    frontend: 87% # ❌ Estimado

# REALIDAD (actualizado 2025-11-08 en changelog):
testing:
  coverage:
    overall: 25%  # Real: -64% gap
    backend: 35%  # Real
    frontend: 15% # Real
```

**Alcance:** Se debe actualizar en los 17 TRACEABILITY.yml encontrados.

**Solución propuesta:**

Para CADA archivo `docs/*/implementacion/TRACEABILITY.yml`:

```yaml
# BUSCAR SECCIÓN:
testing:
  coverage:
    overall: [VALOR_VIEJO]
    backend: [VALOR_VIEJO]
    frontend: [VALOR_VIEJO]
    database: [VALOR_VIEJO]

# REEMPLAZAR CON:
testing:
  coverage:
    overall: [VALOR_REAL]  # ACTUALIZADO 2025-11-23 - Medición real, no estimado
    backend: [VALOR_REAL]  # Verificado por Architecture-Analyst
    frontend: [VALOR_REAL] # Gap vs meta documentada: [CALCULAR]%
    database: [VALOR_REAL]
    meta_original: [VALOR_VIEJO]  # Conservar para referencia histórica
    gap_actual: [CALCULAR]%  # Diferencia entre meta y real
    ultima_medicion: "2025-11-23"
    nota: |
      Coverage REAL actualizado por Architecture-Analyst (2025-11-23).
      Valores previos eran ESTIMACIONES optimistas del inicio del proyecto.
      Gap actual requiere plan de mejora (ver ROADMAP-TEST-COVERAGE.md).
      Próxima medición: [DEFINIR FECHA]
```

**Método de obtención de valores reales:**

1. Backend: `npm run test:coverage` → Leer output
2. Frontend: `npm run test:coverage:frontend` → Leer output
3. Database: Contar tests SQL ejecutables vs total funciones

**Responsable:** Architecture-Analyst (coordinar) + Tech Lead (validar)

**Archivos específicos a actualizar:**
- `docs/01-fase-alcance-inicial/EAI-001-fundamentos/implementacion/TRACEABILITY.yml`
- `docs/01-fase-alcance-inicial/EAI-002-actividades/implementacion/TRACEABILITY.yml`
- `docs/01-fase-alcance-inicial/EAI-003-gamificacion/implementacion/TRACEABILITY.yml`
- `docs/01-fase-alcance-inicial/EAI-004-analytics/implementacion/TRACEABILITY.yml`
- `docs/01-fase-alcance-inicial/EAI-005-admin-base/implementacion/TRACEABILITY.yml`
- `docs/01-fase-alcance-inicial/EAI-006-configuracion-sistema/implementacion/TRACEABILITY.yml`
- `docs/02-fase-robustecimiento/EMR-001-migracion-bd/implementacion/TRACEABILITY.yml`
- `docs/03-fase-extensiones/EXT-001-portal-maestros/implementacion/TRACEABILITY.yml`
- `docs/03-fase-extensiones/EXT-002-admin-extendido/implementacion/TRACEABILITY.yml`
- `docs/03-fase-extensiones/EXT-003-notificaciones/implementacion/TRACEABILITY.yml`
- `docs/03-fase-extensiones/EXT-004-perfiles/implementacion/TRACEABILITY.yml`
- `docs/03-fase-extensiones/EXT-005-reportes/implementacion/TRACEABILITY.yml`
- `docs/03-fase-extensiones/EXT-006-contenido/implementacion/TRACEABILITY.yml`
- `docs/03-fase-extensiones/EXT-007-lti-integration/implementacion/TRACEABILITY.yml`
- `docs/03-fase-extensiones/EXT-008-white-label/implementacion/TRACEABILITY.yml`
- `docs/03-fase-extensiones/EXT-009-peer-challenges/implementacion/TRACEABILITY.yml`
- `docs/03-fase-extensiones/EXT-010-parent-notifications/implementacion/TRACEABILITY.yml`

---

### GAP-5: Falta roadmap módulos 4-5

**Archivo a crear:** `orchestration/roadmap/ROADMAP-MODULOS-4-5.md`
**Severidad:** 🟡 ALTA
**Tiempo:** 1 hora

**Problema:**
Módulos 4-5 están en estado "En Construcción" sin roadmap documentado de cuándo se implementarán.

**Solución propuesta:**

**Crear archivo:** `orchestration/roadmap/ROADMAP-MODULOS-4-5.md`

```markdown
# ROADMAP: MÓDULOS 4-5 (FASE 2)

**Estado:** DRAFT
**Fecha:** 2025-11-23
**Responsable:** Product Owner
**Aprobación requerida:** Product Owner, Tech Lead

---

## 📍 ESTADO ACTUAL (2025-11-23)

### Módulo 4: Lectura Digital y Multimodal
- **Estado DB:** `status='published'`, `is_published=true`
- **Estado Ejercicios:** 5 placeholders con `is_active=false`
- **UX:** Visible en UI, muestra página "En Construcción" al clickear
- **Diseño:** Documentado completo en DocumentoDeDiseño v6.4 líneas 791-1063

**Ejercicios definidos:**
1. 4.1 Verificador de Fake News (`verificador_fake_news`)
2. 4.2 Creación de Infografía Interactiva (`infografia_interactiva`)
3. 4.3 Quiz Estilo TikTok (`quiz_tiktok`)
4. 4.4 Navegación Hipertextual (`navegacion_hipertextual`)
5. 4.5 Análisis de Memes Educativos (`analisis_memes`)

### Módulo 5: Producción y Expresión Lectora
- **Estado DB:** `status='published'`, `is_published=true`
- **Estado Ejercicios:** 3 placeholders con `is_active=false`
- **UX:** Visible en UI, muestra página "En Construcción" al clickear
- **Diseño:** Documentado completo en DocumentoDeDiseño v6.4 líneas 1066-1314

**Opciones definidas:**
1. 5A Diario Interactivo de Marie (`diario_multimedia`)
2. 5B Resumen Visual Progresivo / Cómic Digital (`comic_digital`)
3. 5C Cápsula del Tiempo Digital (`video_carta`)

---

## 🎯 ALCANCE FASE 2

### Objetivos
1. Implementar funcionalidad completa de 8 ejercicios (5 M4 + 3 M5)
2. Cambiar `is_active=false` → `is_active=true` tras implementación
3. Alcanzar 100% del sistema educativo diseñado
4. Habilitar certificación final K'UK'ULKAN (requiere módulos completos)

### Impacto
- **Usuarios:** Podrán completar progresión educativa completa
- **XP Total:** 2,500 XP alcanzables (actualmente solo 1,400 XP)
- **Certificación:** Desbloquear certificación final
- **Rangos:** Alcanzar K'UK'ULKAN (actualmente bloqueado)

---

## 📅 TIMELINE PROPUESTO

### Q1 2026: Diseño Detallado
- [ ] Mes 1: Diseño UX/UI módulo 4 (5 ejercicios)
- [ ] Mes 2: Diseño UX/UI módulo 5 (3 opciones)
- [ ] Mes 3: Prototipos y validación con usuarios

### Q2 2026: Desarrollo
- [ ] Mes 4: Backend ejercicios 4.1-4.3
- [ ] Mes 5: Backend ejercicios 4.4-4.5 + 5A
- [ ] Mes 6: Backend ejercicios 5B-5C

### Q3 2026: Testing y QA
- [ ] Mes 7: Tests unitarios e integración (alcanzar 88% coverage)
- [ ] Mes 8: Tests E2E y validación pedagógica
- [ ] Mes 9: Beta testing con usuarios reales

### Q4 2026: Release
- [ ] Mes 10: Ajustes post-beta
- [ ] Mes 11: Release a producción
- [ ] Mes 12: Monitoreo y optimización

---

## 💰 PRESUPUESTO ESTIMADO

**A DEFINIR POR PRODUCT OWNER**

Estimación preliminar:
- Diseño UX/UI: [TBD]
- Desarrollo Backend: [TBD]
- Desarrollo Frontend: [TBD]
- QA y Testing: [TBD]
- **Total:** [TBD]

---

## 📊 DEPENDENCIAS

### Técnicas
- ✅ Seeds placeholder ya creados (05-exercises-module4.sql, 06-exercises-module5.sql)
- ✅ Frontend UnderConstructionExercise implementado
- ✅ Sistema de detección `is_active` funcionando
- ⏳ Validadores específicos M4/M5 por implementar
- ⏳ Componentes React M4/M5 por crear

### Recursos
- [ ] Frontend Developer (6 meses dedicación)
- [ ] Backend Developer (4 meses dedicación)
- [ ] UX Designer (3 meses dedicación)
- [ ] QA Engineer (3 meses dedicación)
- [ ] Pedagogo validador (1 mes consultoría)

---

## 🎓 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

### Módulo 4
- [ ] 5 ejercicios funcionales con validación completa
- [ ] Integración con sistema de XP/ML Coins
- [ ] Tests coverage ≥ 88%
- [ ] Validación pedagógica aprobada
- [ ] Documentación técnica completa

### Módulo 5
- [ ] 3 opciones funcionales con templates completos
- [ ] Sistema de rúbricas implementado
- [ ] Generación de certificación final
- [ ] Tests coverage ≥ 88%
- [ ] Validación pedagógica aprobada

---

## 📈 MÉTRICAS DE ÉXITO

- **Completion rate:** ≥ 70% usuarios completan módulos 4-5
- **Time on task:** Dentro de estimado DocumentoDeDiseño
- **User satisfaction:** ≥ 4.0/5.0 en encuestas
- **Bug rate:** < 5 bugs críticos en primer mes
- **Performance:** Carga ejercicios < 2 segundos

---

## 🔄 PROCESO DE REVISIÓN

- **Frecuencia:** Mensual
- **Responsable:** Product Owner + Tech Lead
- **Documentar en:** Este archivo (sección Changelog)

---

## 📎 REFERENCIAS

- **Diseño:** DocumentoDeDiseño v6.4 (líneas 791-1314)
- **ADR:** ADR-010 (DocumentoDeDiseño como Fuente de Verdad)
- **Estrategia:** ESTRATEGIA-MODULOS-4-5-EN-CONSTRUCCION.md
- **Seeds:** 05-exercises-module4.sql, 06-exercises-module5.sql

---

**Versión:** 1.0 DRAFT
**Próxima revisión:** [A definir por Product Owner]
**Aprobación pendiente:** Product Owner
```

**Responsable:** Product Owner (aprobar) + Architecture-Analyst (documentar)

---

## 📋 GAPS MEJORAS (P2) - RESOLVER EN 2-4 SEMANAS

### GAP-6: Validar 48 tablas sin entity

**Severidad:** 🟢 BAJA
**Tiempo:** 4 horas

**Problema:**
DATABASE_INVENTORY.yml menciona "48 tables have DDL but no backend entity (47% gap)" pero no está claro si:
1. Son tablas auxiliares que NO requieren entity
2. Son tablas pendientes de implementar
3. Son tablas obsoletas que deben eliminarse

**Solución propuesta:**

1. Generar lista de las 48 tablas sin entity
2. Clasificar cada una:
   - ✅ Auxiliar/Config (no requiere entity)
   - ⏳ Pendiente implementar (backlog)
   - ❌ Obsoleta (eliminar DDL)
3. Documentar decisión en DATABASE_INVENTORY.yml
4. Crear issues para tablas pendientes si aplica

**Responsable:** Database-Developer + Backend-Developer

---

### GAP-7: Crear roadmap test coverage

**Archivo a crear:** `orchestration/roadmap/ROADMAP-TEST-COVERAGE.md`
**Severidad:** 🟢 MEDIA
**Tiempo:** 2 horas

**Problema:**
Test coverage actual es 18% (meta: 88%), gap de -70% sin plan documentado de mejora.

**Solución propuesta:**

**Crear archivo:** `orchestration/roadmap/ROADMAP-TEST-COVERAGE.md`

```markdown
# ROADMAP: MEJORA DE TEST COVERAGE

**Estado:** DRAFT
**Fecha:** 2025-11-23
**Responsable:** Tech Lead
**Aprobación requerida:** Tech Lead, Product Owner

---

## 📊 SITUACIÓN ACTUAL

| Componente  | Coverage Actual | Meta | Gap    |
|-------------|-----------------|------|--------|
| **Overall** | 18%             | 88%  | -70%   |
| Backend     | 35%             | 92%  | -57%   |
| Frontend    | 15%             | 87%  | -72%   |
| Database    | 0%              | 85%  | -85%   |

**Causa raíz:** Estimaciones iniciales optimistas no reflejaban realidad. Solo módulo `ranks` tiene tests completos.

---

## 🎯 OBJETIVO

Alcanzar **88% overall coverage** en 8 sprints (4 meses).

---

## 📅 PLAN POR SPRINTS

### Sprint 1-2: Tests Críticos P0 (Objetivo: 40%)
**Módulos prioritarios:**
- [ ] Gamificación: achievements, coins, ranks
- [ ] Progreso: exercise_attempts, module_progress
- [ ] Auth: user auth flows críticos

### Sprint 3-4: Tests Importantes P1 (Objetivo: 60%)
**Módulos prioritarios:**
- [ ] Educational: exercise validators
- [ ] Assignments: submission logic
- [ ] Notifications: delivery logic

### Sprint 5-6: Tests Database P2 (Objetivo: 75%)
**Funciones prioritarias:**
- [ ] Funciones gamification_system (25 funciones)
- [ ] Funciones progress_tracking (10 funciones)
- [ ] Funciones educational_content (28 funciones)

### Sprint 7-8: Tests Frontend P3 (Objetivo: 88%)
**Componentes prioritarios:**
- [ ] ExercisePage y componentes de mecánicas
- [ ] Dashboard estudiante
- [ ] Sistema de gamificación (achievements, ranks)

---

## 📏 MÉTRICAS DE ÉXITO

- Cada sprint aumenta coverage mínimo **+10%**
- Zero regression (coverage nunca baja)
- CI/CD bloquea PRs con coverage < threshold

---

**Versión:** 1.0 DRAFT
**Próxima revisión:** Inicio Sprint 1
```

**Responsable:** Tech Lead (crear) + Architecture-Analyst (validar)

---

### GAP-8: Documentar estándares operacionales

**Severidad:** 🟢 BAJA
**Tiempo:** 8 horas

**Problema:**
Exploration report identificó falta de documentación operacional:
- Runbooks
- Disaster recovery
- Monitoring y alertas
- Procedimientos de despliegue

**Solución propuesta:**

Crear documentación en `docs/90-transversal/operaciones/`:

1. `RUNBOOK-INCIDENTES.md` (2 hrs)
2. `DISASTER-RECOVERY-PLAN.md` (2 hrs)
3. `MONITORING-ALERTAS.md` (2 hrs)
4. `PROCEDIMIENTO-DESPLIEGUE.md` (2 hrs)

**Responsable:** Tech Lead + DevOps

---

## ✅ CHECKLIST DE IMPLEMENTACIÓN

### Fase 1: Gaps Críticos (1-2 días)
- [ ] **GAP-1:** Corregir SEEDS_INVENTORY.yml (15 min) - Database-Developer
- [ ] **GAP-2:** Corregir TRACEABILITY EAI-002 (20 min) - Architecture-Analyst
- [ ] Validar correcciones - Architecture-Analyst

### Fase 2: Gaps Altos (1 semana)
- [ ] **GAP-3:** Corregir DATABASE_INVENTORY.yml (30 min) - Database-Developer
- [ ] **GAP-4:** Actualizar 17 TRACEABILITY.yml test coverage (2 hrs) - Architecture-Analyst + Tech Lead
- [ ] **GAP-5:** Crear ROADMAP-MODULOS-4-5.md (1 hr) - Product Owner + Architecture-Analyst
- [ ] Validar correcciones - Tech Lead

### Fase 3: Gaps Mejoras (2-4 semanas)
- [ ] **GAP-6:** Investigar 48 tablas sin entity (4 hrs) - Database-Developer + Backend-Developer
- [ ] **GAP-7:** Crear ROADMAP-TEST-COVERAGE.md (2 hrs) - Tech Lead
- [ ] **GAP-8:** Documentar operaciones (8 hrs) - Tech Lead + DevOps
- [ ] Validar correcciones - Architecture-Analyst

---

## 📊 IMPACTO ESPERADO

**Antes de correcciones:**
- Coherencia documentación-código: **82/100** 🟡

**Después de correcciones:**
- Coherencia documentación-código: **95/100** ✅
- Confianza stakeholders: **ALTA**
- Onboarding nuevos devs: **MÁS RÁPIDO**
- Mantenibilidad: **MEJORADA**

**Tiempo total inversión:** 21.5 horas
**Beneficio:** Documentación confiable y actualizada

---

## 📎 REFERENCIAS

- **Reporte Completo:** REPORTE-COHERENCIA-DOCUMENTACION-CODIGO-2025-11-23.md
- **ADR Relacionado:** ADR-010 (DocumentoDeDiseño como Fuente de Verdad)
- **Source of Truth:** DocumentoDeDiseño v6.4

---

**Versión:** 1.0
**Generado por:** Architecture-Analyst
**Fecha:** 2025-11-23
**Estado:** PENDIENTE APROBACIÓN

---

## 🔄 SEGUIMIENTO

**Fecha inicio:** [Pendiente]
**Fecha fin estimada:** [Pendiente]
**Responsable tracking:** Architecture-Analyst

### Progreso
- [ ] Gaps P0 resueltos (0/2)
- [ ] Gaps P1 resueltos (0/3)
- [ ] Gaps P2 resueltos (0/3)
- [ ] Validación post-corrección ejecutada
- [ ] Reporte aprobado por Product Owner
- [ ] Reporte aprobado por Tech Lead

---

**FIN DE PROPUESTA**
