# Progreso de Limpieza de Documentación

**Fecha:** 2025-11-28
**Ejecutor:** Architecture-Analyst
**Estado:** En Progreso

---

## Resumen Ejecutivo

Se ha ejecutado la FASE 4 (Ejecución) del plan de limpieza de documentación. A continuación el progreso detallado.

---

## FASE 4.A: Tareas Críticas (P0) - COMPLETADO

### A.1: Actualizar ET-GAM-* a v2.3.0 ✅

**Archivos actualizados:**
- `docs/01-fase-alcance-inicial/EAI-003-gamificacion/especificaciones/ET-GAM-001-achievements.md`
- `docs/01-fase-alcance-inicial/EAI-003-gamificacion/especificaciones/ET-GAM-002-comodines.md`
- `docs/01-fase-alcance-inicial/EAI-003-gamificacion/especificaciones/ET-GAM-003-rangos-maya.md`

**Cambios:**
- Versión actualizada de 1.0/1.1 a 2.3.0
- Referencia a sistema actual v2.3.0
- Umbral K'uk'ulkan corregido de 2,250 a 1,900 XP

---

### A.2: Mover Módulos 4-5 a Backlog ✅

**Documentos actualizados:**
- `docs/00-vision-general/VISION.md` - Tabla de módulos con estado
- `docs/00-vision-general/DocumentoDeDiseño_Mecanicas_GAMILIT_v6_1.md` - Warnings en M4 y M5

**Resultado:**
- M4-M5 claramente marcados como "BACKLOG - NO IMPLEMENTADO"
- Referencias a docs/04-fase-backlog/ agregadas
- Conteo de ejercicios corregido: 23 implementados (M1-M3), 8 en backlog (M4-M5)

---

### A.3: Crear 7 Guías Desarrollo Backend ✅

**Archivos creados en `docs/95-guias-desarrollo/backend/`:**

| Archivo | Descripción |
|---------|-------------|
| README.md | Índice de guías |
| ESTRUCTURA-MODULOS.md | 17 módulos NestJS documentados |
| ESTRUCTURA-SHARED.md | Decoradores, guards, utils |
| DATABASE-INTEGRATION.md | TypeORM, esquemas, RLS |
| API-CONVENTIONS.md | REST, Swagger, DTOs |
| ERROR-HANDLING.md | Excepciones y logging |
| SETUP-DEVELOPMENT.md | Setup de entorno |
| TESTING-GUIDE.md | Jest, mocking, coverage |
| NAMING-CONVENTIONS-API.md | Convenciones snake_case |

**Total:** 9 archivos, ~15,000 palabras

---

### A.4: Crear 7 Guías Desarrollo Frontend ✅

**Archivos creados en `docs/95-guias-desarrollo/frontend/`:**

| Archivo | Descripción |
|---------|-------------|
| README.md | Índice de guías |
| ESTRUCTURA-FEATURES.md | 9 features React documentadas |
| ESTRUCTURA-SHARED.md | Componentes y utils compartidos |
| COMPONENTES-UI.md | Librería de componentes |
| STATE-MANAGEMENT.md | Zustand + React Query |
| API-INTEGRATION.md | Axios, servicios, hooks |
| SETUP-DEVELOPMENT.md | Setup de entorno |
| TESTING-GUIDE.md | Vitest, Testing Library |

**Total:** 8 archivos, ~12,000 palabras

---

### A.5: Consolidar 90-transversal ✅

**Antes:**
- ~50 archivos en la raíz
- 1.5MB, 72 archivos total
- Difícil navegación

**Después:**
- 2 archivos en raíz (README.md, _MAP.md)
- Organizado en 10 subcarpetas:
  - inventarios/ (4 archivos)
  - arquitectura/ (5 archivos)
  - features/ (7 archivos)
  - gaps/ (6 archivos)
  - archivos-historicos/ (20 archivos)
  - roadmap/, sprints/, metricas/, correcciones/, restructuracion-v2/

**Resultado:** Navegación clara, archivos históricos separados

---

### A.6: Resolver 98-standards ✅

**Acciones:**
- NAMING-CONVENTIONS-API.md movido a 95-guias-desarrollo/backend/
- README.md actualizado marcando carpeta como DEPRECADO
- Referencias a nuevas ubicaciones agregadas

---

### A.7: VISION.md Actualizado ✅

**Cambios:**
- Versión actualizada a 1.1
- Tabla de módulos con estado (✅ Implementado / ⚠️ Backlog)
- Conteo corregido: 23 ejercicios implementados
- Nota sobre M4-M5 en backlog

---

### A.8: Fase 2 Limpieza ✅

**Acciones:**
- 3 carpetas vacías eliminadas de EMR-001-migracion-bd
- Estructura limpiada

---

## Métricas de Progreso

| Métrica | Antes | Después | Cambio |
|---------|-------|---------|--------|
| Guías desarrollo | 7 | 24 | +17 nuevas |
| Archivos en raíz 90-transversal | ~50 | 2 | -48 |
| Carpetas vacías | 32+ | TBD | -3 en Fase 2 |
| Especificaciones desactualizadas | 3 | 0 | 3 corregidas |
| Módulos sin warning backlog | 2 | 0 | 2 warnings agregados |

---

## Pendiente (FASE 4.B y 4.C)

### P1 - Consolidación
- [ ] B.1: Documentación EAI-004 minimal
- [ ] B.2: EAI-006 documentación retroactiva
- [ ] B.3: Inventarios YAML faltantes EAI-001
- [ ] B.4: Referencias relativas desactualizadas
- [ ] B.5: Nota multiplicador ML Coins pendiente
- [ ] B.6: Duplicado GUIA-PRUEBAS-MODULO3
- [ ] B.7: Cheatsheets faltantes

### P2 - Mejoras Menores
- [ ] C.1: ADR-012 variantes
- [ ] C.2: base-de-datos/ vs database/ duplicados
- [ ] C.3: frontend/api-architecture aislado
- [ ] C.4: docs/database/ solo README
- [ ] C.5: Archivos con fechas
- [ ] C.6: Carpetas vacías restantes

---

## Próximos Pasos

1. Continuar con P1 consolidación
2. Ejecutar P2 mejoras menores
3. Validación final (FASE 5)

---

**Generado:** 2025-11-28
**Tiempo ejecutado:** ~2 horas
**Archivos creados/modificados:** 30+
