# RESUMEN EJECUTIVO - GAP ANALYSIS: MÓDULOS Y EJERCICIOS

**Fecha:** 2025-11-23
**Analista:** Architecture-Analyst
**Severidad:** 🔴 CRÍTICA

---

## 🎯 PROBLEMA IDENTIFICADO

**Hay una desalineación crítica entre el diseño documentado y la implementación real de módulos y ejercicios.**

**Impacto:** Solo el **61% del contenido prometido** está implementado (14 de 23 ejercicios).

---

## 📊 COMPARATIVA RÁPIDA

| Módulo | Documentado | Implementado | Estado | Severidad |
|--------|-------------|--------------|--------|-----------|
| **Módulo 1** | 5 ejercicios específicos | 5 ejercicios DIFERENTES | ❌ Desalineado | 🔴 CRÍTICA |
| **Módulo 2** | 5 ejercicios | 5 ejercicios | ✅ Correcto | 🟢 OK |
| **Módulo 3** | 5 ejercicios | 4 ejercicios | ⚠️ Incompleto | 🟡 ALTA |
| **Módulo 4** | 5 ejercicios | 0 ejercicios | ❌ No existe | 🔴 CRÍTICA |
| **Módulo 5** | 3 opciones | 0 opciones | ❌ No existe | 🔴 CRÍTICA |

**Total:** 23 ejercicios documentados → 14 implementados → **39% faltante**

---

## ⚠️ DESVIACIONES CRÍTICAS IDENTIFICADAS

### 1. Módulo 1: Ejercicios Incorrectos

**Documentación dice:**
```
1.1 Crucigrama ✅
1.2 Línea de Tiempo ✅
1.3 Completar Espacios ❌ FALTA
1.4 Verdadero/Falso ❌ FALTA
1.5 Sopa de Letras ⚠️ Está en posición 1.3
```

**Código implementa:**
```
1.1 Crucigrama ✅
1.2 Línea de Tiempo ✅
1.3 Sopa de Letras ❌ Debería ser 1.5
1.4 Mapa Conceptual ❌ NO documentado
1.5 Emparejamiento ❌ NO documentado
```

**Resultado:** 2 ejercicios correctos + 3 ejercicios incorrectos

---

### 2. Módulo 3: Ejercicio Faltante

- ✅ Ejercicios 3.1 - 3.4 implementados correctamente
- ❌ **Ejercicio 3.5 "Matriz de Perspectivas" FALTA**

**Problema:** Módulo está `published = true` pero incompleto.

---

### 3. Módulos 4 y 5: Completamente Ausentes

**Módulo 4 (Lectura Digital):**
- Documentación: 5 ejercicios detallados (Fake News, Infografía, Quiz TikTok, etc.)
- Implementación: **0 ejercicios**
- Estado DB: `status = 'backlog'`, `is_published = false`
- Frontend: "🚧 En Construcción"

**Módulo 5 (Producción):**
- Documentación: 3 opciones (Diario, Cómic, Cápsula del Tiempo)
- Implementación: **0 opciones**
- Estado DB: `status = 'backlog'`, `is_published = false`
- Frontend: "🚧 En Construcción"

---

## 💥 IMPACTO EN USUARIOS

| Aspecto | Prometido | Real | Bloqueado |
|---------|-----------|------|-----------|
| **Total XP alcanzable** | 2,500 XP | ~1,400 XP | 44% |
| **Rangos mayas** | 5 rangos (hasta K'UK'ULKAN) | 3 rangos (hasta AH K'IN) | 40% |
| **Certificación final** | Disponible | ❌ BLOQUEADA | 100% |
| **Ejercicios jugables** | 23 ejercicios | 14 ejercicios | 39% |

**Conclusión:** Los usuarios NO pueden:
- ❌ Alcanzar el rango máximo K'UK'ULKAN
- ❌ Obtener certificación final
- ❌ Completar la progresión pedagógica de Cassany

---

## 🔧 CAUSAS RAÍZ (Hipótesis)

1. **Cambio de alcance sin documentar:** Alguien cambió ejercicios Módulo 1 sin actualizar diseño
2. **Desarrollo incremental:** Se implementaron solo módulos 1-3, pero documentación presenta sistema completo
3. **Falta de validación:** No hubo rol Architecture-Analyst validando coherencia durante desarrollo

---

## ✅ ACCIONES INMEDIATAS REQUERIDAS

### 🔴 PRIORIDAD P0 (Esta Semana)

| Acción | Responsable | Entregable | Deadline |
|--------|-------------|------------|----------|
| **1. Decidir alcance MVP** | Product Owner | ADR-010-alcance-mvp-modulos.md | 2025-11-25 |
| **2. Actualizar documentación** | Architecture-Analyst | DocumentoDeDiseño v6.5 | 2025-11-26 |
| **3. Implementar ejercicio 3.5** | Database-Developer | Seed 3.5 Matriz Perspectivas | 2025-11-29 |
| **4. Corregir Módulo 1** | Database-Developer + PO | Decisión + implementación | 2025-11-29 |

### 🟡 PRIORIDAD P1 (Próximas 2 Semanas)

| Acción | Responsable | Entregable |
|--------|-------------|------------|
| **5. Roadmap módulos 4-5** | Product Owner | Documento roadmap.md |
| **6. Mejorar UX backlog** | Frontend-Developer | ModulesSection.tsx actualizado |

---

## 📋 DECISIÓN REQUERIDA (PRODUCT OWNER)

**El Product Owner debe decidir:**

### Opción A: MVP = Módulos 1-3 Completos
- Actualizar documentación para reflejar alcance reducido
- Comunicar a stakeholders que módulos 4-5 son fase 2
- Corregir ejercicios Módulo 1 y completar 3.5
- **Ventaja:** Alcanzable en 1 semana
- **Desventaja:** Sistema incompleto, certificación bloqueada

### Opción B: Sistema Completo = Módulos 1-5
- Implementar 9 ejercicios faltantes
- Mantener promesa original del diseño
- Retrasar release hasta completar
- **Ventaja:** Producto completo, certificación disponible
- **Desventaja:** Requiere 3-4 semanas adicionales

---

## 📄 DOCUMENTACIÓN GENERADA

1. **Reporte Completo:**
   `orchestration/agentes/architecture-analyst/gap-analysis/REPORTE-DESALINEACION-MODULOS-EJERCICIOS-2025-11-23.md`
   (Análisis detallado de 400+ líneas con evidencia completa)

2. **Este Resumen Ejecutivo:**
   `orchestration/agentes/architecture-analyst/gap-analysis/RESUMEN-EJECUTIVO-GAPS-2025-11-23.md`

---

## 🎯 PRÓXIMO PASO

**[ACCIÓN BLOQUEANTE]** Product Owner debe leer este resumen y decidir:
- ¿Cuál es el alcance real del MVP?
- ¿Corregimos Módulo 1 o aceptamos desviación?
- ¿Cuándo implementamos módulos 4-5?

**Una vez tomada la decisión:**
- Architecture-Analyst creará ADR-010
- Database-Developer recibirá issues de implementación
- Frontend-Developer actualizará UX según alcance

---

**Generado por:** Architecture-Analyst
**Reporte Completo:** Ver archivo detallado en misma carpeta
**Contacto:** Para discutir hallazgos, revisar reporte completo primero
