# Reporte de Progreso - Plan de Acción SIMCO

**Fecha:** 2025-11-07
**Hora inicio:** ~12:00
**Hora actualización:** ~14:30
**Tiempo invertido:** ~2.5 horas

---

## 📊 Resumen Ejecutivo

### Estado General: 🟢 EN PROGRESO - Fase 1 Completada

| Fase | Estado | Progreso | Tiempo Invertido | Tiempo Estimado Restante |
|------|--------|----------|------------------|--------------------------|
| **Fase 1** | ✅ **Completada** | 100% (43/43) | ~2 horas | 0h |
| **Fase 2** | 🟡 En progreso | 3% (1/39) | ~30 min | 12-16h |
| **Fase 3** | ⚪ Pendiente | 0% | 0h | 14-19h |
| **Fase 4** | ⚪ Pendiente | 0% | 0h | 8-12h |
| **TOTAL** | 🟡 En progreso | **25%** | **~2.5h** | **34-47h** |

---

## ✅ Fase 1: Mapeo de Documentación - COMPLETADA

### Objetivo
Crear archivos `_MAP.md` en todas las carpetas principales de docs/

### Resultados

**43 _MAP.md nuevos creados:**

| Área | Archivos Creados | Estado |
|------|------------------|--------|
| docs/01-requerimientos/ | 11 _MAP.md | ✅ |
| docs/02-especificaciones-tecnicas/ | 16 _MAP.md | ✅ |
| docs/03-desarrollo/ | 7 _MAP.md | ✅ |
| docs/04-planificacion/ | 9 _MAP.md | ✅ |
| **TOTAL** | **43 _MAP.md** | **✅** |

### Impacto

**Antes:**
- Cobertura _MAP.md en docs/: 1.6% (2/121 directorios)
- Navegación difícil para agentes IA y desarrolladores

**Después:**
- Cobertura _MAP.md en docs/: **38%** (46/121 directorios)
- ✅ Todas las carpetas principales tienen _MAP.md
- ✅ Índices claros de contenido
- ✅ Métricas documentadas
- ✅ Issues conocidos identificados
- ✅ Interdependencias documentadas

### Archivos Creados por Carpeta

<details>
<summary>docs/01-requerimientos/ (11 _MAP.md)</summary>

1. `03-contenido-educativo/_MAP.md`
2. `04-progreso-seguimiento/_MAP.md`
3. `05-caracteristicas-sociales/_MAP.md`
4. `06-notificaciones/_MAP.md`
5. `07-contenido-media/_MAP.md`
6. `08-auditoria-configuracion/_MAP.md`
7. `admin-portal/_MAP.md`
8. `teacher-portal/_MAP.md`
9. `modulos/_MAP.md`
10. `casos-uso/_MAP.md`
11. `interfaces/_MAP.md`

</details>

<details>
<summary>docs/02-especificaciones-tecnicas/ (16 _MAP.md)</summary>

1. `01-autenticacion-autorizacion/_MAP.md`
2. `02-gamificacion/_MAP.md`
3. `03-contenido-educativo/_MAP.md`
4. `04-progreso-seguimiento/_MAP.md`
5. `05-caracteristicas-sociales/_MAP.md`
6. `06-notificaciones/_MAP.md`
7. `07-contenido-media/_MAP.md`
8. `08-auditoria-configuracion/_MAP.md`
9. `adr/_MAP.md`
10. `apis/_MAP.md`
11. `arquitectura/_MAP.md`
12. `frontend/_MAP.md`
13. `monitoring/_MAP.md`
14. `seguridad/_MAP.md`
15. `testing-strategy/_MAP.md`
16. `tipos-compartidos/_MAP.md`
17. `trazabilidad/_MAP.md`

</details>

<details>
<summary>docs/03-desarrollo/ (7 _MAP.md)</summary>

1. `backend/_MAP.md`
2. `base-de-datos/_MAP.md`
3. `database/_MAP.md`
4. `deployment/_MAP.md`
5. `frontend/_MAP.md`
6. `integraciones/_MAP.md`
7. `testing/_MAP.md`

</details>

<details>
<summary>docs/04-planificacion/ (9 _MAP.md)</summary>

1. `01-alcance-inicial/_MAP.md`
2. `02-migracion-robustecimiento/_MAP.md`
3. `03-extensiones/_MAP.md`
4. `04-futuras-extensiones/_MAP.md`
5. `correcciones/_MAP.md`
6. `features/_MAP.md`
7. `metricas/_MAP.md`
8. `roadmap/_MAP.md`
9. `sprints/_MAP.md`

</details>

---

## 🟡 Fase 2: Referencias Docs → Apps - EN PROGRESO (3%)

### Objetivo
Agregar sección "Referencias a Implementación" en 39 documentos sin referencias

### Progreso Actual: 1/39 (3%)

**Documentos actualizados:**
- ✅ `docs/01-requerimientos/teacher-portal/REQ-TEACHER-CLASSROOMS.md`

**Pendientes:** 38 documentos

### Documentos por Actualizar

#### Teacher Portal (5 pendientes)
- ⚪ REQ-TEACHER-ASSIGNMENTS.md
- ⚪ REQ-TEACHER-ANALYTICS.md
- ⚪ REQ-TEACHER-GRADING-PROGRESS.md
- ⚪ REQUERIMIENTOS-TEACHER-PORTAL.md
- ⚪ README.md

#### Admin Portal (5 pendientes)
- ⚪ REQ-ADMIN-CONTENIDO.md
- ⚪ REQ-ADMIN-USUARIOS.md
- ⚪ REQ-ADMIN-ORGANIZACIONES.md
- ⚪ REQ-ADMIN-SISTEMA.md
- ⚪ REQUERIMIENTOS-ADMIN-PORTAL.md

#### Mecánicas Educativas (10 pendientes)
- ⚪ MODULOS-EDUCATIVOS.md (CRÍTICO - 200+ líneas)
- ⚪ MECANICA-DEBATE-DIGITAL.md
- ⚪ MECANICAS-MODULO-3-CRITICA.md
- ⚪ MECANICAS-MODULO-4-LECTURA-DIGITAL.md
- ⚪ MODULO-01-COMPRENSION-LITERAL.md
- ⚪ MODULO-02-COMPRENSION-INFERENCIAL.md
- ⚪ MODULO-03-COMPRENSION-CRITICA.md
- ⚪ MODULO-04-LECTURA-DIGITAL.md
- ⚪ MODULO-05-PRODUCCION-TEXTOS.md
- ⚪ RESUMEN-DOCUMENTACION-MECANICAS.md

#### Especificaciones APIs (3 pendientes)
- ⚪ GAMIFICATION-API.md
- ⚪ TEACHER-PORTAL-API.md
- ⚪ ADMIN-PORTAL-API.md

#### Otros (15 pendientes)
- ⚪ RF-EDU-001-mecanicas-ejercicios.md
- ⚪ RF-PRG-001-estados-progreso.md
- ⚪ RF-NOT-001-tipos-notificaciones.md
- ⚪ ET-AUTH-002-estados-cuenta.md
- ⚪ ET-AUTH-003-oauth.md
- ⚪ ET-GAM-002-rangos-maya.md (RF-GAM-003 tiene referencias, ET no)
- ⚪ Y otros 9 documentos

### Tiempo Estimado Restante Fase 2
- **Teacher Portal:** 2 horas (5 docs × 24 min)
- **Admin Portal:** 2 horas (5 docs × 24 min)
- **Mecánicas:** 4 horas (10 docs × 24 min)
- **APIs:** 1.5 horas (3 docs × 30 min)
- **Otros:** 3.5 horas (15 docs × 14 min)
- **Total:** **13 horas**

---

## ⚪ Fase 3: Referencias Apps → Docs - PENDIENTE (0%)

### Objetivo
Agregar referencias a docs en código (SQL, TypeScript, React)

### Tareas Pendientes

#### SQL (50 archivos críticos)
- Agregar comentarios de trazabilidad:
  ```sql
  -- Requerimiento: docs/01-requerimientos/.../RF-XXX-xxx.md
  -- Especificación: docs/02-especificaciones-tecnicas/.../ET-XXX-xxx.md
  -- Backend Entity: apps/backend/src/modules/.../entities/xxx.entity.ts
  ```
- **Esfuerzo:** 4-5 horas

#### Backend TypeScript (100 archivos críticos)
- Agregar JSDoc con @see:
  ```typescript
  /**
   * @see RF-XXX docs/01-requerimientos/.../RF-XXX-xxx.md
   * @see ET-XXX docs/02-especificaciones-tecnicas/.../ET-XXX-xxx.md
   */
  ```
- **Esfuerzo:** 6-8 horas

#### Frontend React (80 componentes críticos)
- Agregar JSDoc con @see en componentes
- **Esfuerzo:** 4-6 horas

**Total Fase 3:** 14-19 horas

---

## ⚪ Fase 4: Validación y Limpieza - PENDIENTE (0%)

### Objetivo
Validar y limpiar referencias, crear scripts de validación

### Tareas Pendientes

1. **Limpiar referencias legacy** (2-3h)
   - Buscar paths absolutos `/home/isem/...`
   - Reemplazar con paths desde raíz `apps/...`

2. **Crear script de validación SIMCO** (4-6h)
   - Detectar carpetas sin _MAP.md
   - Validar links rotos
   - Verificar referencias inconsistentes

3. **Crear templates** (2-3h)
   - Template RF con referencias
   - Template ET con referencias
   - Template _MAP.md

**Total Fase 4:** 8-12 horas

---

## 📊 Métricas de Impacto

### Cobertura _MAP.md

| Métrica | Antes | Después Fase 1 | Meta Final |
|---------|-------|----------------|------------|
| docs/ | 1.6% (2/121) | **38%** (46/121) | 80% (97/121) |
| Total workspace | ~30% | ~40% | 80% |

### Referencias Docs → Apps

| Métrica | Antes | Actual | Meta Final |
|---------|-------|--------|------------|
| Documentos con referencias excelentes | 11% (6/55) | **13%** (7/55) | 80% (44/55) |
| Documentos sin referencias | 71% (39/55) | **69%** (38/55) | <10% |

### Referencias Apps → Docs

| Métrica | Antes | Actual | Meta Final |
|---------|-------|--------|------------|
| SQL con referencias | ~5% | ~5% | 50% |
| Backend con referencias | <1% | <1% | 50% |
| Frontend con referencias | ~2% | ~2% | 50% |

---

## 🎯 Próximos Pasos Inmediatos

### Opción A: Continuar Fase 2 Manualmente
**Ventaja:** Control total sobre referencias
**Desventaja:** Tiempo (12-16 horas restantes)

**Próximos 5 documentos:**
1. REQ-TEACHER-ASSIGNMENTS.md
2. REQ-TEACHER-ANALYTICS.md
3. REQ-TEACHER-GRADING-PROGRESS.md
4. REQUERIMIENTOS-TEACHER-PORTAL.md
5. REQ-ADMIN-CONTENIDO.md

### Opción B: Automatizar con Script
**Ventaja:** Más rápido (2-3 horas)
**Desventaja:** Referencias genéricas, requiere revisión manual

**Script a crear:**
- Detecta documentos sin sección "Referencias a Implementación"
- Genera template basado en nombre del archivo
- Inserta sección automáticamente

### Opción C: Pasar a Fase 3
**Ventaja:** Agregar referencias bidireccionales Apps → Docs
**Desventaja:** Fase 2 queda incompleta

### Recomendación
**Opción B + Revisión:** Crear script para automatizar 80%, revisar manualmente los 20% críticos (mecánicas, admin).

---

## 📈 Velocidad y Estimaciones

### Velocidad Actual
- **Fase 1:** 43 _MAP.md en ~2 horas = **21.5 archivos/hora**
- **Fase 2:** 1 documento en ~30 min = **2 documentos/hora**

### Tiempo Restante Estimado
- **Fase 2 (manual):** 38 docs ÷ 2 docs/h = **19 horas**
- **Fase 2 (script + revisión):** **3-4 horas**
- **Fase 3:** 14-19 horas
- **Fase 4:** 8-12 horas

**Total restante (manual):** 41-50 horas
**Total restante (con automatización):** 25-35 horas

---

## 🎓 Lecciones Aprendidas

### Lo que Funcionó Bien ✅
1. Templates consistentes para _MAP.md
2. Estructura clara y predecible
3. Métricas en cada _MAP.md
4. Issues conocidos documentados

### Áreas de Mejora 🔧
1. Automatizar creación de referencias repetitivas
2. Template más específico por tipo de documento
3. Script de validación desde el inicio

### Decisiones Técnicas 📐
1. **Paths desde raíz (`apps/...`)** en lugar de paths relativos para referencias a código
2. **Paths relativos (`../../`)** solo en _MAP.md para links entre docs
3. **Emojis para identificación visual** (🗄️ Database, 💻 Backend, 🎨 Frontend)
4. **Números de línea en DDL** cuando es relevante

---

## 📂 Archivos Generados

### Reportes
1. `artifacts/reports/validation/REPORTE-SIMCO-CORREGIDO-2025-11-07.md` (Plan original)
2. `artifacts/reports/validation/PROGRESO-PLAN-SIMCO-2025-11-07.md` (Este archivo)

### _MAP.md Creados
43 archivos _MAP.md distribuidos en:
- docs/01-requerimientos/ (11)
- docs/02-especificaciones-tecnicas/ (16)
- docs/03-desarrollo/ (7)
- docs/04-planificacion/ (9)

### Documentos Actualizados con Referencias
1. `docs/01-requerimientos/teacher-portal/REQ-TEACHER-CLASSROOMS.md`

---

## 🚀 Conclusión

### Estado Actual
- ✅ **Fase 1 completada con éxito** (43 _MAP.md creados)
- 🟡 **Fase 2 iniciada** (1/39 documentos actualizados)
- ⏳ **Progreso general: 25%** del plan total

### Impacto Logrado
- Cobertura _MAP.md: 1.6% → 38%
- Navegación mejorada significativamente
- Estructura clara para agentes IA

### Siguiente Hito
Completar Fase 2 para alcanzar **80% de documentos con referencias** a implementación.

---

**Última actualización:** 2025-11-07 14:30
**Estado:** 🟡 En progreso - Fase 2
**Progreso total:** 25% (Fase 1: 100%, Fase 2: 3%, Fase 3: 0%, Fase 4: 0%)
