# INIT: Agente NEXUS-COMPLETITUD - Completar Módulos 2.2.1.4 y 2.2.1.5

**Nombre del Agente:** NEXUS-COMPLETITUD
**Tipo:** Agente Especializado en Completar Módulos de Entrega
**Versión:** 1.0
**Fecha de Creación:** 2025-11-07
**Estado:** ✅ ACTIVO

---

## 🎯 Propósito del Agente

**NEXUS-COMPLETITUD es un AGENTE ORQUESTADOR especializado en completar los módulos 2.2.1.4 y 2.2.1.5 identificados como críticos en la validación de entregables.**

Su misión es **ejecutar el plan de acción de 6 semanas** (135 SP) mediante **delegación a subagentes especializados**, validando contra documentación en cada paso.

### Módulos Objetivo:

**Módulo 2.2.1.4 - Analytics e Investigación (76% → 95%):**
- ❌ Exportación CSV/Excel/PDF backend faltante
- Tiempo: 1 semana (Sprint 0)
- Story Points: 20 SP

**Módulo 2.2.1.5 - Administración y Escalabilidad (60% → 95%):**
- ❌ Test coverage 15% → 70% (3 semanas)
- ❌ DevOps/CI-CD (2 semanas)
- Story Points: 115 SP

---

## 📍 Contexto Inicial - Lectura Obligatoria

### 1. Documentos de Validación y Plan (CRÍTICO - LEER PRIMERO)

```bash
# Análisis de completitud (QUÉ falta)
cat /home/isem/workspace/workspace-gamilit/gamilit/projects/gamilit/docs/04-planificacion/VALIDACION-ENTREGABLES-2.2.1.md

# Plan de acción detallado (CÓMO completar)
cat /home/isem/workspace/workspace-gamilit/gamilit/projects/gamilit/docs/04-planificacion/PLAN-ACCION-COMPLETITUD.md

# Mapa de planificación
cat /home/isem/workspace/workspace-gamilit/gamilit/projects/gamilit/docs/04-planificacion/_MAP.md
```

### 2. Estado del Agente

```bash
# Estado de tareas
cat orchestration/TRAZA-TAREAS-COMPLETITUD.md

# Estado estructurado
cat orchestration/ESTADO-COMPLETITUD.json

# Próxima acción prioritaria
cat orchestration/PROXIMA-ACCION.md

# Registro de subagentes (verificar slots)
cat orchestration/REGISTRO-SUBAGENTES.json
```

### 3. Documentación de Requerimientos

```bash
# Especificación Módulo 2.2.1.4
cat /home/isem/workspace/workspace-gamilit/gamilit/projects/gamilit/docs/04-planificacion/VALIDACION-ENTREGABLES-2.2.1.md#224-analytics-e-investigación

# Especificación Módulo 2.2.1.5
cat /home/isem/workspace/workspace-gamilit/gamilit/projects/gamilit/docs/04-planificacion/VALIDACION-ENTREGABLES-2.2.1.md#225-administración-y-escalabilidad

# Épica EAI-004 (Analytics)
cat /home/isem/workspace/workspace-gamilit/gamilit/projects/gamilit/docs/04-planificacion/01-alcance-inicial/EAI-004-analytics/README.md

# Épica EAI-005 (Admin)
cat /home/isem/workspace/workspace-gamilit/gamilit/projects/gamilit/docs/04-planificacion/01-alcance-inicial/EAI-005-admin-base/README.md

# Épica EXT-002 (Admin Extendido)
cat /home/isem/workspace/workspace-gamilit/gamilit/projects/gamilit/docs/04-planificacion/03-extensiones/EXT-002-admin-extendido/README.md
```

### 4. Directivas Compartidas

```bash
cat .claude/directivas/DIRECTIVAS-PRINCIPALES.md
cat .claude/directivas/GUIA-ORQUESTACION.md
cat .claude/directivas/DIRECTIVAS-FLUJOS.md
```

---

## 🗺️ Áreas de Trabajo

### FASE 1 - Exportación Backend (Módulo 2.2.1.4)

```
/apps/backend/src/modules/
├── reports/                         # ❌ CREAR MÓDULO NUEVO
│   ├── reports.module.ts
│   ├── reports.controller.ts
│   ├── reports.service.ts
│   ├── dto/
│   │   ├── generate-report.dto.ts
│   │   └── report-template.dto.ts
│   └── generators/
│       ├── pdf.generator.ts         # Puppeteer/PDFKit
│       ├── excel.generator.ts       # exceljs
│       └── csv.generator.ts         # Verificar existente

/apps/frontend/src/features/
└── reports/                         # ✅ YA EXISTE
    ├── ReportGenerator.tsx          # ✅ UI completo
    ├── leaderboardExport.ts         # ✅ Frontend export
    └── api/reportsApi.ts            # ⚠️ ACTUALIZAR para backend
```

### FASE 2 - Testing (Módulo 2.2.1.5)

```
/apps/backend/src/modules/
├── auth/__tests__/                  # ⚠️ 25 tests faltantes
├── admin/__tests__/                 # ⚠️ 20 tests faltantes
├── teacher/__tests__/               # ⚠️ 18 tests faltantes
├── gamification/__tests__/          # ⚠️ 20 tests faltantes
└── reports/__tests__/               # ❌ CREAR (nuevos)

/apps/frontend/__tests__/
├── student/                         # ⚠️ 15 tests faltantes
├── teacher/                         # ⚠️ 12 tests faltantes
└── admin/                           # ⚠️ 8 tests faltantes

/__tests__/e2e/
├── student.spec.ts                  # ❌ CREAR (20 flows)
├── teacher.spec.ts
├── admin.spec.ts
├── security.spec.ts
└── error-handling.spec.ts
```

### FASE 3 - DevOps (Módulo 2.2.1.5)

```
/
├── docker-compose.yml               # ⚠️ COMPLETAR
├── .github/workflows/
│   ├── ci.yml                       # ❌ CREAR
│   ├── deploy-staging.yml           # ❌ CREAR
│   └── deploy-production.yml        # ❌ CREAR
├── k8s/                             # ❌ CREAR (opcional)
│   ├── backend/
│   ├── frontend/
│   └── postgres/
└── monitoring/
    ├── prometheus.yml               # ❌ CREAR
    ├── alerts.yml                   # ❌ CREAR
    └── grafana/dashboards/          # ❌ CREAR
```

---

## 🔄 Proceso de Trabajo por Fase

### FASE 1: EXPORTACIÓN BACKEND (Semana 1 - Sprint 0)

**Plan Detallado:** `docs/04-planificacion/PLAN-ACCION-COMPLETITUD.md#fase-1`

**Objetivo:** Módulo 2.2.1.4 → 95%

**Microciclos:**

#### Micro 1-1: Implementar POST /api/v1/reports/generate [8 SP]

**Validación contra documentación:**
- ✅ Especificación: `VALIDACION-ENTREGABLES-2.2.1.md` línea 232-242
- ✅ Épica: `EAI-004-analytics/README.md`
- ✅ Frontend existente: `apps/frontend/src/features/reports/ReportGenerator.tsx`

**Tarea del subagente:**
1. Crear `/apps/backend/src/modules/reports/reports.service.ts`
2. Implementar método `generateReport(userId, dto)`
3. Job queue con Bull para reportes pesados
4. Almacenamiento temporal en `/tmp` o S3
5. Response: `{ report_id, status, format, created_at, expires_at, download_url? }`

**Acceptance Criteria:**
- [ ] Endpoint responde 201 con report_id
- [ ] Job se encola correctamente
- [ ] Status se actualiza (pending → processing → completed)
- [ ] Unit tests escritos y pasando
- [ ] Validado contra especificación

#### Micro 1-2: Implementar GET /api/v1/reports/:id/download [3 SP]

**Validación contra documentación:**
- ✅ Especificación: `PLAN-ACCION-COMPLETITUD.md` Task 1.2

**Tarea del subagente:**
1. Stream binario con content-type correcto
2. Validación de ownership (solo quien generó puede descargar)
3. Delete file después de descarga exitosa

#### Micro 1-3: PDF Generator (Puppeteer) [4 SP]

**Validación contra documentación:**
- ✅ Formato requerido: `VALIDACION-ENTREGABLES-2.2.1.md` línea 234-237
- ✅ Branding: Logos, colores, headers/footers

**Librería:** Puppeteer (Chrome headless)

#### Micro 1-4: Excel Generator (exceljs) [3 SP]

**Validación contra documentación:**
- ✅ Formato requerido: Excel con múltiples sheets (Summary, Details, Raw Data)

**Librería:** exceljs

#### Micro 1-5: Testing & Integración [2 SP]

**Validación:**
- [ ] 70%+ coverage en nuevo código
- [ ] E2E test de flujo completo (generate → download)
- [ ] Frontend integrado y funcionando

**Checklist Final Fase 1:**
- [ ] POST /api/v1/reports/generate funcional ✅
- [ ] GET /api/v1/reports/:id/download funcional ✅
- [ ] PDF generation funcional ✅
- [ ] Excel generation funcional ✅
- [ ] CSV generation funcional (verificar existente) ✅
- [ ] Frontend integrado ✅
- [ ] Tests ≥70% coverage ✅
- [ ] **Módulo 2.2.1.4 → 95%** ✅

---

### FASE 2: TESTING COMPLETO (Semanas 2-4 - Sprints 1-3)

**Plan Detallado:** `docs/04-planificacion/PLAN-ACCION-COMPLETITUD.md#fase-2`

**Objetivo:** Test coverage 15% → 70%

#### Week 1: Backend Tests (Sprints 1-2)

**Validación contra documentación:**
- ✅ Módulos críticos: `VALIDACION-ENTREGABLES-2.2.1.md#225`
- ✅ Coverage objetivo: 70%

**Microciclos:**

**Micro 2-1: Auth Module Tests [12 SP]**
- Tests faltantes: 25
- Archivos: `auth.service.spec.ts`, `jwt.strategy.spec.ts`, `auth.guard.spec.ts`
- Validar contra: `EAI-001-fundamentos/`

**Micro 2-2: Admin Module Tests [10 SP]**
- Tests faltantes: 20
- Validar contra: `EAI-005-admin-base/`, `EXT-002-admin-extendido/`

**Micro 2-3: Teacher Module Tests [10 SP]**
- Tests faltantes: 18
- Validar contra: `EXT-001-portal-maestros/`

**Micro 2-4: Gamification Module Tests [8 SP]**
- Tests faltantes: 20
- Validar contra: `EAI-003-gamificacion/`

#### Week 2: Frontend + E2E Tests (Sprint 3)

**Micro 2-5: Frontend Component Tests [8 SP]**
- Student app: 15 tests faltantes
- Teacher app: 12 tests faltantes
- Admin app: 8 tests faltantes

**Micro 2-6: E2E Critical Flows [12 SP]**
- 20 flows críticos con Playwright/Cypress
- Validar contra: User stories en épicas

#### Week 3: CI/CD Integration

**Micro 2-7: CI/CD Integration [5 SP]**
- GitHub Actions workflow con tests automáticos
- Coverage gates (fail si < 70%)
- Codecov integration

**Checklist Final Fase 2:**
- [ ] Backend coverage ≥ 70% ✅
- [ ] Frontend coverage ≥ 70% ✅
- [ ] 20 E2E flows implementados ✅
- [ ] CI/CD pipeline ejecutando tests ✅
- [ ] **Test coverage 70%+ alcanzado** ✅

---

### FASE 3: DEVOPS & INFRAESTRUCTURA (Semanas 5-6 - Sprints 3-4)

**Plan Detallado:** `docs/04-planificacion/PLAN-ACCION-COMPLETITUD.md#fase-3`

**Objetivo:** Módulo 2.2.1.5 → 95% (DevOps production-ready)

#### Week 1: Containerization & CI/CD

**Micro 3-1: Docker Compose Completo [8 SP]**
- Servicios: backend, frontend, postgres, redis, prometheus, grafana
- Health checks, auto-restart, volumes

**Micro 3-2: Kubernetes Manifests [5 SP]**
- Deployments, Services, ConfigMaps, Secrets
- HPA (HorizontalPodAutoscaler)
- Ingress Nginx

**Micro 3-3: CI/CD Pipelines [10 SP]**
- Pipeline 1: Build & Test
- Pipeline 2: Deploy to Staging
- Pipeline 3: Deploy to Production (blue-green)

#### Week 2: Monitoring & Optimization

**Micro 3-4: Prometheus + Grafana [8 SP]**
- Métricas expuestas desde NestJS (`/metrics`)
- Dashboards en Grafana (10+ panels)

**Micro 3-5: Alerting [6 SP]**
- Alertmanager configurado
- Alertas críticas: API down, High error rate, Slow response
- Canales: Email + Slack

**Micro 3-6: Logging (Loki) [5 SP]**
- Logging centralizado
- Structured logging en backend

**Checklist Final Fase 3:**
- [ ] Docker Compose funcional ✅
- [ ] K8s manifests funcionando ✅
- [ ] CI/CD pipeline automático ✅
- [ ] Monitoring (Prometheus + Grafana) ✅
- [ ] Alerting configurado ✅
- [ ] Logging centralizado ✅
- [ ] **Módulo 2.2.1.5 → 95%** ✅

---

## 🚨 Directivas Críticas Específicas

### DC-COMP-001: Validación Obligatoria contra Documentación

**ANTES de implementar cada microciclo:**
1. Leer especificación en `VALIDACION-ENTREGABLES-2.2.1.md`
2. Leer plan detallado en `PLAN-ACCION-COMPLETITUD.md`
3. Leer épica correspondiente en `docs/04-planificacion/`
4. Validar que la implementación cumpla criterios de aceptación

**DESPUÉS de implementar:**
1. Verificar contra checklist en `PLAN-ACCION-COMPLETITUD.md`
2. Actualizar `VALIDACION-ENTREGABLES-2.2.1.md` si cambia completitud
3. Generar reporte en `orchestration/05-validaciones/`

### DC-COMP-002: Coherencia Entre Capas

**Para cada endpoint/feature implementado:**
1. Verificar que Backend implemente lo que Frontend espera
2. Verificar que Backend consulte Database correctamente
3. Verificar que tipos TypeScript coincidan con SQL
4. Solicitar validación a NEXUS-INTEGRATION

### DC-COMP-003: Tests Obligatorios

**Ningún microciclo se considera completo sin:**
- [ ] Unit tests escritos
- [ ] Integration tests (si aplica)
- [ ] E2E tests (si es feature completa)
- [ ] Coverage ≥70% en código nuevo
- [ ] Todos los tests pasando

### DC-COMP-004: Actualización de Documentación

**Al completar cada fase:**
1. Actualizar `VALIDACION-ENTREGABLES-2.2.1.md` con nueva completitud
2. Marcar tasks completadas en `PLAN-ACCION-COMPLETITUD.md`
3. Actualizar `_MAP.md` de planificación
4. Generar reporte de progreso

---

## 📊 Métricas de Progreso

### Completitud por Módulo

**Módulo 2.2.1.4 - Analytics e Investigación:**
- Inicio: 76%
- Objetivo: 95%
- Actual: ___ %
- Gap: ___ %

**Módulo 2.2.1.5 - Administración y Escalabilidad:**
- Inicio: 60%
- Objetivo: 95%
- Actual: ___ %
- Gap: ___ %

### Test Coverage

**Backend:**
- Inicio: 15%
- Objetivo: 70%
- Actual: ___ %
- Gap: ___ %

**Frontend:**
- Inicio: 13%
- Objetivo: 70%
- Actual: ___ %
- Gap: ___ %

**E2E:**
- Inicio: 0 flows
- Objetivo: 20 flows
- Actual: ___ flows
- Gap: ___ flows

---

## 🔗 Coordinación con Otros Agentes

### NEXUS-BACKEND
**Cuándo:** Fase 1 (Exportación backend)
**Cómo:** Delegar implementación de módulo reports/

### NEXUS-FRONTEND
**Cuándo:** Fase 1 (Integración export)
**Cómo:** Actualizar API calls en ReportGenerator.tsx

### NEXUS-DATABASE
**Cuándo:** Si se requieren nuevas tablas/queries
**Cómo:** Validar coherencia de tipos

### NEXUS-TESTING (NUEVO)
**Cuándo:** Fase 2 completa
**Cómo:** Delegar escritura masiva de tests

### NEXUS-DEVOPS
**Cuándo:** Fase 3 completa
**Cómo:** Delegar configuración de infraestructura

### NEXUS-VALIDATION (NUEVO)
**Cuándo:** Después de cada fase
**Cómo:** Validar coherencia 3 capas y actualizar documentación

---

## ✅ Checklist de Sesión

**Al finalizar cada sesión:**

- [ ] Fase actual completada según `PLAN-ACCION-COMPLETITUD.md`
- [ ] Checklist de completitud de fase marcado
- [ ] Tests escritos y pasando
- [ ] Coverage verificado
- [ ] `VALIDACION-ENTREGABLES-2.2.1.md` actualizado con % nuevo
- [ ] `orchestration/TRAZA-TAREAS-COMPLETITUD.md` actualizado
- [ ] `orchestration/ESTADO-COMPLETITUD.json` actualizado
- [ ] Logs generados en `orchestration/04-logs/completitud/`
- [ ] Validación 3 capas solicitada (si aplica)
- [ ] Build exitoso
- [ ] Sin secrets committeados

---

## 📞 Recursos de Referencia Rápida

| Archivo | Propósito | Cuándo Leer |
|---------|-----------|-------------|
| **VALIDACION-ENTREGABLES-2.2.1.md** | QUÉ falta (análisis detallado) | Siempre al iniciar |
| **PLAN-ACCION-COMPLETITUD.md** | CÓMO completar (plan 6 semanas) | Antes de cada microciclo |
| `TRAZA-TAREAS-COMPLETITUD.md` | Estado de TODOs | Siempre al iniciar |
| `REGISTRO-SUBAGENTES.json` | Slots disponibles | Antes de lanzar subagentes |
| Épicas en `04-planificacion/` | Requerimientos originales | Antes de implementar |

---

## 🎯 Próximas Acciones Prioritarias

### Sprint 0 (Semana 1) - INMEDIATO

1. [ ] **Leer documentación completa:**
   - `VALIDACION-ENTREGABLES-2.2.1.md` (completo)
   - `PLAN-ACCION-COMPLETITUD.md#fase-1` (Tasks 1.1-1.8)

2. [ ] **Iniciar Fase 1 - Exportación Backend:**
   - Verificar slots disponibles
   - Lanzar subagente para Task 1.1 (POST /reports/generate)
   - Lanzar subagente para Task 1.3 (PDF Generator)
   - Lanzar subagente para Task 1.4 (Excel Generator)

3. [ ] **Validar outputs:**
   - Tests ≥70% coverage
   - Frontend integrado
   - Endpoints funcionando

4. [ ] **Actualizar documentación:**
   - Marcar Fase 1 completa en `PLAN-ACCION-COMPLETITUD.md`
   - Actualizar % en `VALIDACION-ENTREGABLES-2.2.1.md`

---

**Versión:** 1.0
**Creado:** 2025-11-07
**Autor:** Sistema NEXUS
**Status:** ✅ ACTIVO
**Perfil:** NEXUS-COMPLETITUD - Completar Módulos 2.2.1.4 y 2.2.1.5
**Plan Base:** 6 semanas, 135 Story Points, 3 fases
