# RESUMEN EJECUTIVO - Requirements-Analyst
# Sprint P2 Post-Sprint P1

**Proyecto:** GAMILIT - Sistema de Gamificacion Educativa
**Fecha:** 2025-12-05
**Agente:** Requirements-Analyst
**Estado:** Analisis Completado

---

## 1. CONTEXTO

### Sprint P1 Completado Exitosamente

El Sprint P1 ha sido **altamente exitoso**, implementando:

| Entregable | Archivos | Lineas | Impacto |
|------------|----------|--------|---------|
| Sistema Amigos (DB) | 6 SQL | ~500 | Tablas, RLS, funciones |
| FriendsService (Backend) | 10+ | ~2,000 | Entities, DTOs, Controller |
| ML Coins Multiplicador | 5 | ~300 | 1.0x-2.0x por rango |
| Mission Templates | 15 | ~1,500 | CRUD, Seeds, CRON |
| CRON Notificaciones | 2 | ~400 | Procesamiento, retry |
| TeacherProgressPage | 3 | ~600 | Hook mejorado |
| Componentes Friends | 12 | ~2,000 | 7 componentes React |
| Avatar Upload | 10 | ~800 | Validaciones, tests |

**Total:** ~70 archivos, ~8,000+ lineas de codigo

### Impacto en Completitud

| Metrica | Antes P1 | Despues P1 | Mejora |
|---------|----------|------------|--------|
| **Completitud Global** | 55% | 75% | +20% |
| Sistema Misiones | 35% | 85% | +50% |
| Gamificacion Social | 0% | 75% | +75% |
| Teacher Portal | 41% | 70% | +29% |
| Admin Portal | 73% | 85% | +12% |

---

## 2. HALLAZGOS DE AUDITORIA

### Subagentes Ejecutados

Se lanzaron **5 subagentes especializados** para validar el estado real:

1. **Explore Docs M4-M5** - Documentacion completa validada
2. **Audit Teacher Portal** - 75-80% completado, 16 paginas operacionales
3. **Audit Admin Portal** - 70-80% completado, 15 paginas definidas
4. **Audit Gamificacion** - 100% mecanicas core implementadas
5. **Audit Integraciones** - 3 integraciones activas, 5 epicas en backlog

### Gaps Resueltos en P1

| Gap Anterior | Estado P1 |
|--------------|-----------|
| CRON jobs deshabilitados | RESUELTO |
| Email no implementado | RESUELTO (NOTIF-001) |
| Preferencias no persisten | RESUELTO |
| Sistema amigos no existe | RESUELTO (75%) |
| ML Coins multiplicadores | RESUELTO |

### Gaps Pendientes P2

| Gap | Impacto | Prioridad |
|-----|---------|-----------|
| Mock-teacher-id en 10 paginas | Auth silencioso | P0 |
| Inconsistencias DTOs | Errores runtime | P0 |
| 4 Admin pages en desarrollo | UI incompleta | P1 |
| 3 Teacher pages deshabilitadas | Features bloqueados | P1 |
| Test coverage 18% | Regresiones | P2 |

---

## 3. PLAN P2 DEFINIDO

### Story Points Totales: 152 SP

| Prioridad | Tareas | SP | % |
|-----------|--------|-----|---|
| P0 - Criticas | 5 | 18 | 12% |
| P1 - Altas | 9 | 61 | 40% |
| P2 - Medias | 9 | 73 | 48% |

### Epicas Creadas

1. **P2-ADMIN-EXT** (34 SP) - Roles, Instituciones, Advanced
2. **P2-TEACHER-EXT** (22 SP) - Communication, Content, Resources
3. **P2-QUALITY** (34 SP) - Test coverage 50%, E2E
4. **P2-M4M5-ENHANCE** (24 SP) - Mejoras M4-M5

### Plan de Sprints

| Sprint | Semanas | SP | Objetivo |
|--------|---------|-----|----------|
| P2-A | 1-2 | 50 | Cerrar gaps criticos |
| P2-B | 3-4 | 52 | Extensiones Admin/Teacher |
| P2-C | 5-6 | 50 | Testing, mejoras M4-M5 |

---

## 4. DOCUMENTACION GENERADA

### Archivos Creados

```
orchestration/agentes/requirements-analyst/
├── ANALISIS-ALCANCES-P2-POST-SPRINT-P1-2025-12-05.md (principal)
├── RESUMEN-EJECUTIVO-P2-2025-12-05.md (este archivo)
├── epicas/
│   ├── EPICA-P2-ADMIN-EXT.md
│   ├── EPICA-P2-TEACHER-EXT.md
│   └── EPICA-P2-QUALITY.md
├── historias-usuario/
│   ├── US-P2-CRITICAS.md (5 historias P0)
│   └── US-P2-ADMIN.md (4 historias admin)
└── delegaciones/
    ├── DELEGACION-P2-BACKEND.md (31 SP)
    └── DELEGACION-P2-FRONTEND.md (67 SP)
```

### Archivos Actualizados

- `orchestration/trazas/TRAZA-REQUERIMIENTOS.md`
- `orchestration/inventarios/DEPENDENCY_GRAPH.yml`

---

## 5. DELEGACIONES ACTIVAS

### Backend-Agent (31 SP)

| Tarea | SP | Sprint |
|-------|-----|--------|
| CRON produccion | 2 | P2-A |
| Calculo rachas | 5 | P2-A |
| Notif docentes | 3 | P2-B |
| Persistir reports | 5 | P2-B |
| Feature flags | 5 | P2-B |
| Validacion M5 | 3 | P2-C |
| Misiones gremios | 8 | P2-C |

### Frontend-Agent (67 SP)

| Tarea | SP | Sprint |
|-------|-----|--------|
| Eliminar mocks | 3 | P2-A |
| Transform snake/camel | 3 | P2-A |
| Tipos canonicos | 5 | P2-A |
| AdminRolesPage | 8 | P2-A |
| AdminInstitutionsPage | 8 | P2-A |
| Communication Page | 3 | P2-B |
| Content Page | 3 | P2-B |
| Resources Page | 8 | P2-B |
| AdminAdvancedPage | 13 | P2-B |
| M4-M5 mejoras | 13 | P2-C |

---

## 6. METRICAS OBJETIVO P2

| Metrica | Actual | Objetivo P2 | Delta |
|---------|--------|-------------|-------|
| Completitud Global | 75% | 90% | +15% |
| Teacher Portal | 75% | 95% | +20% |
| Admin Portal | 80% | 95% | +15% |
| Test Coverage | 18% | 50% | +32% |
| Pages sin mocks | 65% | 100% | +35% |
| Features habilitados | 80% | 95% | +15% |

---

## 7. PROXIMOS PASOS INMEDIATOS

### Para Product Owner

1. Revisar y aprobar plan P2
2. Priorizar tareas P0 para Sprint P2-A
3. Confirmar recursos disponibles

### Para Backend-Agent

1. Iniciar BE-P2-003: CRON produccion
2. Iniciar BE-P2-007: Calculo rachas
3. Ver: `delegaciones/DELEGACION-P2-BACKEND.md`

### Para Frontend-Agent

1. Iniciar FE-P2-001-010: Eliminar mocks
2. Iniciar FE-P2-011-014: Transformacion snake/camel
3. Ver: `delegaciones/DELEGACION-P2-FRONTEND.md`

### Para Database-Agent

1. Verificar indices para leaderboards por periodo
2. Optimizar queries de analytics
3. Preparar DDL para admin_reports

---

## 8. RIESGOS IDENTIFICADOS

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigacion |
|--------|--------------|---------|------------|
| Retrasos en testing | Media | Alto | Priorizar tests criticos |
| Complejidad Feature Flags | Baja | Medio | Backend ya tiene estructura |
| Storage para Resources | Media | Medio | Usar local inicialmente |

---

## 9. CONCLUSION

El proyecto GAMILIT esta en **excelente posicion** post-Sprint P1:

- **75% completado** (subio de 55%)
- **Todas las mecanicas de gamificacion** implementadas
- **Sistema social** (amigos) funcional
- **Portales** operativos (gaps menores)

El Sprint P2 esta **completamente planificado** con:

- **152 SP** desglosados en 3 sprints
- **4 epicas** con historias detalladas
- **Delegaciones formales** para cada agente
- **Dependencias** mapeadas en DEPENDENCY_GRAPH.yml

**Estimacion de completitud post-P2:** 90%+

---

**Generado por:** Requirements-Analyst
**Fecha:** 2025-12-05
**Validacion:** Codigo fuente real + 5 subagentes especializados
**Proxima revision:** Inicio Sprint P2-A
