# _MAP: EXT-002 - Admin Extendido

**Épica:** EXT-002
**Nombre:** Gestión Avanzada Admin (Admin Extendido)
**Fase:** 3 - Extensiones (Alcance v2 CORE)
**Presupuesto Total:** $35,600 MXN
**Story Points Total:** 89 SP
**Estado:** ✅ P0+P1 Completado 100% (8/8 US), ⏳ P2+Nuevas Pendiente (4 US)
**Última actualización:** 2025-11-29

**CAMBIOS:**
- **2025-11-08:** Añadidas US-AE-005 (12 SP) y US-AE-007 (6 SP). Total +18 SP
- **2025-11-19:** Añadidas US-AE-000 (8 SP), US-AE-006 (10 SP), US-AE-008 (8 SP) post FE-059. Total +26 SP
- **2025-11-20:** Correcciones backend críticas:
  - Fix error 500 en `/api/admin/system/metrics` (query user_id → email)
  - Homogeneización formato respuesta organizations (data → items + pagination)
  - Actualización tests unitarios admin-organizations.service.spec.ts
  - Backend funcional 100% en endpoints P0+P1
- **2025-11-29:** Análisis de dependencias Portal Students → Admin (Architecture-Analyst):
  - Añadida US-AE-009: Visualización Assignments Admin (13 SP) - P0
  - Añadida US-AE-010: Crear Usuarios desde Admin (13 SP) - P1
  - Añadida US-AE-011: Visor de Audit Logs (8 SP) - P1
  - Nueva especificación: ET-GAPS-CRITICOS-STUDENTS-ADMIN-2025-11-29.md
  - Identificados 8 gaps críticos con soluciones técnicas documentadas
  - **IMPLEMENTADO US-AE-009:** Backend (5 endpoints, 940 LOC) + Frontend (1,258 LOC)
  - **IMPLEMENTADO GAP-C06:** RLS en Exercises (265 LOC)
- **Total Épica Actualizado:** 148 SP (102 SP implementados + 46 SP pendientes)

---

## 📋 Propósito

Extender las capacidades administrativas del sistema con herramientas avanzadas de gestión masiva de usuarios, configuración de sistema, analytics agregados y moderación de contenido.

**Impacto:** **ALTO** - Administración eficiente a escala

---

## 📁 Contenido

### Historias de Usuario (9 documentadas)

**Tabla Completa de User Stories:**

| ID | Título | SP | Prioridad | Estado | Implementación | Archivo |
|----|--------|----|-----------|--------|----------------|---------|
| **US-AE-000** | Dashboard Administrativo | 8 | P0 | ✅ COMPLETED | FE-059 Day 2 | [Ver US](./historias-usuario/US-AE-000-admin-dashboard.md) |
| **US-AE-001** | Gestión de Usuarios | 20 | P0 | ✅ COMPLETED | FE-059 Day 3 | [Ver US](./historias-usuario/US-AE-001-user-management.md) |
| **US-AE-002** | Gestión de Organizaciones | 18 | P0 | ✅ COMPLETED | FE-059 Day 4 | [Ver US](./historias-usuario/US-AE-002-organizations.md) |
| **US-AE-003** | Gestión de Contenido | 16 | P0 | ✅ COMPLETED 95% | FE-059 Day 6 | [Ver US](./historias-usuario/US-AE-003-content-management.md) |
| **US-AE-004** | Monitoreo del Sistema | 16 | P1 | ✅ COMPLETED 90% | FE-059 Day 9 | [Ver US](./historias-usuario/US-AE-004-system-monitoring.md) |
| **US-AE-005** | Parametrización Gamificación | 12 | P2 | 📝 Especificado | Pendiente | [Ver US](./historias-usuario/US-AE-005-parametrizacion-gamificacion.md) |
| **US-AE-006** | Reportes y Analytics | 10 | P1 | ✅ COMPLETED | FE-059 Day 7 | [Ver US](./historias-usuario/US-AE-006-admin-reports.md) |
| **US-AE-007** | Asignar Grupos a Maestros | 6 | P2 | 📝 Especificado | Pendiente | [Ver US](./historias-usuario/US-AE-007-asignar-grupos-maestros.md) |
| **US-AE-008** | Configuración del Sistema | 8 | P1 | ✅ COMPLETED 95% | FE-059 Days 7-8 | [Ver US](./historias-usuario/US-AE-008-system-settings.md) |
| **US-AE-009** | Visualización Assignments Admin | 13 | P0 | ✅ COMPLETED | 2025-11-29 | [Ver US](./historias-usuario/US-AE-009-admin-assignments-view.md) |
| **US-AE-010** | Crear Usuarios desde Admin | 13 | P1 | 📝 Especificado | Pendiente | [Ver US](./historias-usuario/US-AE-010-create-users.md) |
| **US-AE-011** | Visor de Audit Logs | 8 | P1 | 📝 Especificado | Pendiente | [Ver US](./historias-usuario/US-AE-011-audit-logs-viewer.md) |
| **Total** | **12 US** | **148 SP** | - | **8 impl, 4 pend** | - | - |

**Desglose por Estado:**
- ✅ **Implementadas P0+P1:** 8 US, 109 SP (incluyendo US-AE-009)
- 📝 **Especificadas P2 (original):** 2 US, 18 SP
- 📝 **Especificadas 2025-11-29 (pendientes):** 2 US, 21 SP (US-AE-010, US-AE-011)
- **Total Real:** 12 US, 148 SP

**Nota:** Total SP en tabla (114) incluye sobreestimación. SP real facturado: 89 SP ($35,600 MXN)

### Archivos de Épica

| Archivo | Tipo | Descripción |
|---------|------|-------------|
| [README.md](./README.md) | Documentación | Overview de la épica |
| [historias-usuario/](./historias-usuario/) | User Stories | 12 historias de usuario |
| [especificaciones/ET-EXT-002-ARQUITECTURA-TECNICA.md](./especificaciones/ET-EXT-002-ARQUITECTURA-TECNICA.md) | Especificación | Arquitectura técnica completa |
| [especificaciones/ET-GAPS-CRITICOS-STUDENTS-ADMIN-2025-11-29.md](./especificaciones/ET-GAPS-CRITICOS-STUDENTS-ADMIN-2025-11-29.md) | Especificación | **Gaps críticos Portal Students→Admin** ⭐ NUEVO 2025-11-29 |
| [guias/ADMIN-PORTAL-BEST-PRACTICES.md](./guias/ADMIN-PORTAL-BEST-PRACTICES.md) | Guía | **Directivas, patrones y buenas prácticas** |
| [implementacion/PLAN-IMPLEMENTACION-GAPS-P0-2025-11-29.md](./implementacion/PLAN-IMPLEMENTACION-GAPS-P0-2025-11-29.md) | Plan | **Plan P0 completado** ✅ 2025-11-29 |
| [implementacion/TRACEABILITY.yml](./implementacion/TRACEABILITY.yml) | Trazabilidad | Mapeo código-documentación |

---

## 🎯 Módulos Funcionales

### 1. Gestión Masiva de Usuarios
- Bulk user creation/update/delete
- Import/export CSV
- Role assignment masivo
- User activation/deactivation

### 2. Configuración de Sistema
- Feature flags management
- System settings (límites, timeouts, etc.)
- Email templates configuration
- Maintenance mode

### 3. Analytics Agregados
- System-wide metrics
- User engagement analytics
- Performance dashboards
- Trend analysis

### 4. Moderación de Contenido
- Review queue
- Reported content management
- Auto-moderation rules
- Audit logs

---

## 🏗️ Implementación

### Backend
- **Módulo:** `apps/backend/src/modules/admin-extended/`
- **Endpoints:** ~15 endpoints
- **Servicios:** user-management, system-config, analytics, moderation

### Frontend
- **Feature:** `apps/frontend/src/features/admin-tools/`
- **Componentes:** ~12 componentes
- **Páginas:** Admin Dashboard, User Management, System Config, Analytics

### Base de Datos
- **Schema:** `admin_dashboard` (extendido)
- **Tablas modificadas:** system_configuration
- **Nuevas tablas:** content_moderation, moderation_rules

---

## 📊 Métricas Actualizadas (2025-11-29)

### Métricas Generales

| Métrica | Valor | Desglose |
|---------|-------|----------|
| **User Stories Documentadas** | 12 | 8 implementadas ✅, 4 especificadas 📝 |
| **Story Points Totales** | 148 SP | P0+P1: 109 SP impl, P2+pendientes: 39 SP |
| **Presupuesto Total** | $35,600 MXN | Original: $18,000, +2025-11-08: $7,200, +FE-059: $10,400 |
| **Estado P0+P1** | ✅ 100% (8/8 US) | 97% promedio de completitud |
| **Estado P2** | ⏳ 0% (0/4 US) | Especificadas, pendientes implementación |
| **Eficiencia FE-059** | +48.3% | 13.95h reales vs 27h estimadas |

### Métricas de Implementación (FE-059 + 2025-11-29)

| Métrica | Valor |
|---------|-------|
| **Páginas Integradas** | 8 páginas admin (7 FE-059 + 1 Assignments) |
| **Hooks Creados** | 12 hooks (+useAdminAssignments 2025-11-29) |
| **Hook useUserGamification** | ✅ Integrado en 7 páginas admin (2025-11-19) |
| **Endpoints Conectados** | 48 endpoints (43 prev + 5 assignments) |
| **Líneas de Código** | 7,858 LOC (prev 5,395 + 2,463 nuevas) |
| **Mock Data Eliminado** | 100% en P0+P1 |
| **Auto-refresh** | 30-60s según criticidad |
| **Componentes Especializados** | 8 componentes (4 monitoring + 4 assignments) |

### Implementación 2025-11-29 (GAP-C06 + US-AE-009)

| Componente | LOC | Archivos |
|------------|-----|----------|
| RLS Exercises (GAP-C06) | 265 | 3 archivos backend |
| Admin Assignments Backend | 940 | 6 archivos |
| Admin Assignments Frontend | 1,258 | 6 archivos |
| **Total** | **2,463** | **15 archivos** |

### Desglose de Presupuesto

| Categoría | SP | Presupuesto | % del Total | Estado |
|-----------|----|--------------| ------------|--------|
| **Funcionalidades Originales** | 45 SP | $18,000 MXN | 50.6% | ✅ Implementado |
| **Añadidas 2025-11-08 (P2)** | 18 SP | $7,200 MXN | 20.2% | 📝 Especificado |
| **Añadidas FE-059 (P0+P1)** | 26 SP | $10,400 MXN | 29.2% | ✅ Implementado |
| **Total** | **89 SP** | **$35,600 MXN** | **100%** | **79% Implementado** |

---

## 🔗 Referencias

- **Fase:** [Fase 3: Extensiones](../)
- **Documentación original:** `docs_bkp/04-planificacion/03-extensiones/EXT-002-admin-extendido/`

---

**Generado:** 2025-11-08
**Actualizado:** 2025-11-29
**Versión:** 1.2.0
