# RESUMEN EJECUTIVO - MIGRACIÓN GAMILIT A PRODUCCIÓN

**Fecha:** 2025-12-18
**Versión:** 1.0.0
**Estado:** LISTO PARA EJECUCIÓN

---

## 1. SITUACIÓN ACTUAL

### Repositorios
| Repositorio | Ruta | Cambios | Rol |
|-------------|------|---------|-----|
| **ORIGEN** | `/home/isem/workspace/projects/gamilit` | 395 | Fuente de verdad |
| **DESTINO** | `/home/isem/workspace-old/.../gamilit/projects/gamilit` | 151 | Receptor |

### Conflictos Identificados
- **43 archivos** modificados en ambos repositorios
- **Resolución:** ORIGEN sobrescribe DESTINO

---

## 2. RESUMEN DE CAMBIOS

### Por Área
| Área | Modificados | Nuevos | Eliminados | Total |
|------|-------------|--------|------------|-------|
| Frontend | 83 | 14 | 8 | 105 |
| Docs | 58 | 6 | 53 | 117 |
| Database | 35 | 34 | 1 | 70 |
| Orchestration | 20 | 41 | 0 | 61 |
| Backend | 36 | 2 | 2 | 40 |
| **TOTAL** | **232** | **97** | **64** | **395** |

### Cambios Críticos
1. **Module 4:** Eliminadas 4 mecánicas (ChatLiterario, EmailFormal, EnsayoArgumentativo, ResenaCritica)
2. **Module 5:** Nuevos DTOs (comic-digital, diario-multimedia) reemplazan a eliminados
3. **Seeds Prod:** Actualizados perfiles y usuarios de producción
4. **Gamification:** Nuevas funciones de rangos y leaderboards

---

## 3. CORRECCIONES APLICADAS

| Archivo | Corrección |
|---------|------------|
| `apps/frontend/src/features/mechanics/index.ts` | Eliminados exports de componentes inexistentes |

---

## 4. VALIDACIONES COMPLETADAS

- ✅ No hay imports a archivos eliminados
- ✅ Nuevos DTOs correctamente exportados
- ✅ Coherencia entre backend y frontend types
- ✅ Nuevos hooks creados y exportados

---

## 5. ARTEFACTOS GENERADOS

| Documento | Ruta |
|-----------|------|
| Plan de Migración | `PLAN-MIGRACION-DETALLADO.md` |
| Inventario Completo | `INVENTARIO-COMPLETO.md` |
| Análisis de Conflictos | `ANALISIS-CONFLICTOS.md` |
| Checklist de Validación | `CHECKLIST-VALIDACION.md` |
| Correcciones Realizadas | `CORRECCIONES-REALIZADAS.md` |
| Script de Sincronización | `scripts/sync-to-prod.sh` |

---

## 6. PRÓXIMOS PASOS

### Opción A: Sincronización Automatizada
```bash
cd /home/isem/workspace/projects/gamilit/orchestration/reportes/migracion-prod-2025-12/scripts
./sync-to-prod.sh
```

### Opción B: Sincronización Manual
1. Backup del destino
2. Copiar archivos con rsync
3. Eliminar archivos obsoletos
4. Verificar builds
5. Commit y push

---

## 7. RIESGOS

| Riesgo | Mitigación |
|--------|------------|
| Pérdida de cambios en destino | Backup con git stash |
| Imports rotos | Ya corregidos en FASE 4 |
| Seeds desincronizados | Verificar orden de ejecución |

---

## 8. TIEMPO ESTIMADO

| Actividad | Duración |
|-----------|----------|
| Sincronización | 5-10 min |
| Verificación builds | 5-10 min |
| Commit y push | 2-5 min |
| **TOTAL** | **~20-25 min** |

---

**Analista:** Requirements-Analyst Agent
**Fecha:** 2025-12-18
**Estado Final:** APROBADO PARA EJECUCIÓN
